CONSTRCCCIÓN DK T.A XLKVA CLOACA MÁXIMA 143 



De la violeucia de este temporal, (jue también causó perjuicios en 

 las obras de la sección subfluvial, da idea el hecho de haberse dobla- 

 do y roto cuatro tablestacas Larssen tipo pesado, de las hincadas 

 aisladamente para el puente de servicio, por el embate délas olas. 



La segunda inundación se produjo por las tormentas que sobrevi- 

 nieron al mes siguiente, el 27, 28 y 29 de septiembre, de gran violen- 

 cia, coincidentes con crecientes extraordinarias que alcanzaron la 

 cota I-I '"35 (2'"85 sobre el cero del Eiachuelo), durante la noche del 



Fi"-. 10. — Sección tic la ribera. Vista Kcuoial 



20. El 28 ya los trabajos comenzaron a inundarse, y en vista de la vio- 

 lencia creciente del temporal y délas aguas, cada vez más altas, se deci- 

 dió provocar la inundación total, a fin de contrarrestar en lo posible 

 las grandes presiones a que estaban sometidos los ataguías y ajuinta- 

 lamientos y que amenazaban su destrucción, con lo cual se consiguió 

 que resistieran sin mayores desperfectos durante el resto del temporal. 



A parte de éstos, hubo que soportar otros que no afectaron tanto 

 la obra en la ribera, ya sea i^or coincidir con aguas bajas o medias del 

 río, o por hallarse los trabajos en su desarrollo más hacia tierra. 



La ejecución de esta sección estuvo a cargo de la Compañía Gene- 

 ral de obras públicas (S. A.). 



