6 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



tura, con sus dos órdenes corridos superpuestos en las cuatro fa- 

 chadas del cuerpo bajo, dórico el inferior y compuesto el superior, 

 salvo el frente déla plaza Lavalle, más suntuoso, donde reinan los 

 órdenes jónico y corintio puros en su colocación clásica y racio- 

 nal; en la parte central posterior ya se levanta el enorme cuerpo alto 

 con su techo á dos vertientes y frontispicios, que constituye la parte 

 principal del gran monumento. 



En general, está concluida ya toda la parte que forma el esquele- 

 to del edificio, la mampostería, la tirantería y los techos, salvo en 

 el ángulo izquierdo del frente de la plaza Lavalle, donde no ha po- 

 dido aún edificarse por estar ese lugar (m. 20 X m. 30) ocupado 

 aún por dos casas particulares. 



Falta también el piso superior del cuerpo bajo anterior (en unos 

 15 m. de altura). 



En el cuerpo alto central, puede decirse que solo falta la cubierta 

 del techo que quedará colocada antes de fines de Enero y solo al- 

 gunos fierros de las armaduras de la cúpula interior, del último 

 orden de palcos, etc. 



, En los cuerpos laterales está igualmente concluida la mamposte- 

 ría y tirantería, así como también en el cuerpo bajo posterior 

 que da sobre la calle Cerrito. 



Tales hoydia el estado general de la construcción, que avanza 

 siempre, aunque lentamente, debido á razones que la situación que 

 atraviesa el país esplican suficientemente. 



Entre tanto, tampoco puede decirse que se pierda tiempo, pues 

 este se aprovecha en el estudio de todos los mil detalles que com- 

 pletan una obra como esta, especialmente en la parte artística. Ya 

 están concluidos todos los modelos de estudio de esos detalles, en 

 sus diferentes partes : escultura, molduras, escalera de honor, etc. 

 etc.; los planos de ejecución de toda la obra de carpintería, de 

 zinguería, broncería, etc., etc. En una palabra, la obra está en con- 

 diciones de recibir en cualquier momento un impulso que permi- 

 tirá probablemente acelerar su terminación. 



Digno de constatarse es también el celo de que dan pruébalos eje- 

 cutores de la grande obra, tanto el contratista Ferrari, como el ar- 

 quitecto Meanoy sus empeños para que ella no desmerezca abso- 

 lutarhente, en cuanto á lo que el progreso actual en el arte de 

 construir permite esperar. 



Damos á continuación el informe del Departamento de Obras Pú- 

 blicas y luego la Memoria del señor Meano. 



