NUEVO TEATRO COLON 



INFORME DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 



El señor Ángel Ferrari, concesionario del nuevo teatro Colon, se 

 presenta al P. E. solicitando aprobación de los planos definitivos 

 'del edificio en construcción. 



Manifiesta que ha introducido modificaciones al proyecto pri- 

 mitivo, impuestas unas por las exigencias de la edificación y acon- 

 sejadas otras por personas competentes, siendo las principales : 



1° Supresión del gran pabellón ; 



2° Elevación mayor del edificio; 



3° Sustitución délos pasajes para coches, que existían. en los 

 frentes del edificio, por un paso interior transversal ; 



4° Supresión de los antecuerpos en los frentes ; 



5° Construcción de palcos volados, en vez de apoyados en co- 

 lumnatas; 



6° Modificaciones de detalle de poca iaiportancia.^ 



Agrega que las variaciones indicadas le causarán una eroga- 

 ción mavor. 



II 



Esta Comisión ha estudiado con detenimiento la presente soli- 

 citud, verificando cálculos de resistencia de los materiales adop- 

 tados y comparando en todas sus partes el proyecto en ejecución 

 con el que fué aprobado. 



Para mejor comprensión ha dividido este informe en tres sec- 

 ciones : 



A). Antecedentes. 



B). Análisis y paralelo de los proyectos. 



"C). Dictamen. 



