LAS OBRAS DEL DIQUE DE ZONDA 23 



cas, mandaba ejecutarlas obras que actualmente se construyen en 

 la Boca de la quebrada de Zonda y cuyo presupuesto ascendía á la 

 suma de pesos 176.656,16 moneda nacional. 



Las obras proyectadas constan de las siguientes secciones: 



a) pique insumergible; 



b) Galería de descarga ¡ 



c) Canal vertedor ; 



d) Desvío del camino nacional á Calingasta. 



Dique insumergible. — Consistirá esta obra en un dique de estruc- 

 tura mixta, formado por un gran lerrrapien de 10 metros de altura, 

 defendido aguas arriba por un muro de sostenimiento de 5 metros 

 de alto, cuyos cimientos llegarán bástala roca firme, siéndolo los 

 otros 5 metros por un revestimiento en piedra sobre concreto. La 

 base de dicho terraplén tendrá una longitud de 78 metros y una 

 anchura de '-So metros, la cresta ó coronamiento alcanzará á 116 

 metros de largo por 5 metros de espesor. 



Especial importancia revisten las fundaciones de los cimientos 

 del muro frontal, de los que se ha ejecutado ya una parte, por 

 cuanto la roca se halla en el centro de la quebrada á una profun- 

 didad de 18 á 20 metros; si se agrega á esto la consideración de 

 que el terreno en que se opera está formado todo por una sucesión 

 de estratos aluviales compuestos de arena, ripio y cantos roda- 

 dos, al que socavan numerosas y abundantes filtraciones, se podrá 

 juzgar ligeramente las dificultades que hay que vencer para llevar 

 á término esta sección. 



No pasaré por alto, sin embargo, un hecho importante que pudo 

 comprobarse en las excavaciones ejecutadas durante el año 1903 

 y que podrá influir decisivamente para aconsejar una variante en 

 el proyecto. Me refiero, á la gran cantidad de arcilla que se encon- 

 tró y siempre en mayor proporción á medida que se bajaba, tra- 

 bando las distintas partículas de arena y ripio, á tal punto que á 

 la profundidad de 7°'o0 se dio con una capa de arena arcillosa 

 muy compacta y en la que predominaba el segundo componente. 

 Suspendido ese trabajo, una vez colado el hormigón correspon- 

 diente, por tener que defender toda la excavación, el pozo de la 

 bomba, etc., á causa de la proximidad de laépoca de las crecientes, 

 no se pudo seguir descendiendo, á fin de averiguar y establecerá 



