222 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



importe de las obras de reparación y de las proyectadas: treinta 

 y seis mil trescientos cincuenta y ocho pesos m/n. 



Contestando á la pregunta del señor Juez, decimos: 



1° Que el estado actual del Dique permitirla sin peligro alguno 

 embalsar aguas hasta el nivel de los vertedores ; 



2° Que las reparaciones para los dafíos sufridos importarían ^ m¡n 

 45.060, incluyéndola limpieza del Rio; y 



3° Que el aumento de obras indispensables y de previsión importa- 

 rían'^ 2Í.298 m/n. 



CUESTIÓN XXXII 



Sí las obras del Dique de San Roque han sido construidas y entre- 

 gadas de conformidad al contrato celebrado entre el Excmo. Gobier- 

 no y los empresarios Funes y Bíalet, y si las mismas han sido entre- 

 gadas inconclusas. 



El contrato celebrado entre la Empresa constructora y el Excmo. 

 Gobierno de la Provincia establecía en su artículo 1°, que los em- 

 presarios se comprometían á entregar completamente concluidas 

 las obras de Riego de los Altos, de conformidad á los planos y espe- 

 cificaciones del proyecto aprobado. 



Los planos y especificaciones á que se hace referencia son los 

 que figuran en la memoria presentada al Excmo. Gobierno por los 

 ingenieros Dumesnil y Casaffouslh, autores del proyecto. 



Tomando este documento como base de nuestras investigaciones 

 y comparando cada uno de los detalles que en él se indican, hemos 

 llegado á formar nuestro juicio sobre este punto. 



Hemos dicho ya en otro lugar que el perfil teórico cuyo estudio 

 de estabilidad hemos calculado sobre el Dique de San Roque, ha 

 sido ejecutado con entera sujeción al proyecto aprobado por el 

 Excmo. Gobierno. 



De igual modo hemos constatado que los materiales que han sido 

 empleados en su confección, se han ajustado en todas sus partes 

 á lo exigido en las especificaciones y con arreglo á las más exigen- 

 tes reglas del arte. 



Las partes accesorias del Dique han sufrido algunas modifica- 

 ciones que han sido autorizadas por el Exmo. Gobierno, según cons- 



