224 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



ma del intradós constituye á su vez, una segunda bóveda concén- 

 trica á la primera; así, pues, la bóveda del desarenador, no repre- 

 senta otra cosa que un revestimiento aislando la mampostería del 

 cuerpo del muro del contacto de las aguas, y resistiendo al frota- 

 miento de las mismas. 



Hemos encontrado una diferencia de 7.20 metros lineales, en el 

 ancho de los vertedores. Según el plano de ejecución aprobado los 

 vertedores deberían tener una sección de 32'^^ X 3.40 para cada 

 uno de ellos, y tienen actualmente 28"40 X 4"\ 



Recurriendo á la memoria del proyecto primitivo, encontramos 

 que, en el capítulo correspondiente (pág. 77), después de expli- 

 car el objeto que motiva el establecimiento de ios vertedores, dice: 



«El vertedor Sud tiene un ancho de 25 metros y el del Norte 

 38™30 de modo que según las especificaciones la diferencia con los 

 ejecutados es aún menor, pues equivale á 6'"o0 lineales para los 

 vertedores. 



Siendo el objeto de los vertedores dar salida á las aguas sobran- 

 tes que alimentan el embalse, la sección que determina su gasto 

 será la base esencial de ellos, y la diferencia encontrada no ha dis- 

 minuido la sección de salida, pues se ha aumentado la altura en 

 0"'60 lo que da una mayor superficie de sección. 



En el proyecto primitivo se calcularon estos vertedores para des- 

 cargar el máximum del gasto de los rios en sus mayores crecien- 

 tes, una vez lleno el embalse (pags. 78 y 79 de la Memoria), resul- 

 tando una superficie de gasto para ios dos vertedores, de 204. 68"'^. 

 Los actuales vertedores han aumentado aún esta sección teniendo 

 227.20'"2. 



Los demás puntos de la obra son exactamente conformes á los 

 planos y especificaciones aprobados. 



En el presupuesto general de las obras se indicaba un vertedor 

 de aforo de las aguas, el que ha sido suprimido. 



Este vertedor de aforo, según la Memoria (pág. 76), debía colo- 

 carse á 200 metros aguas abajo del diquede San Roque. 



La construcción se reducía á un pequeño muro cerrando el le- 

 cho del rio, de dos metros de altura, dejando en el centro una aber- 

 tura de 10 metros de ancho en pared delgada, por donde, obligadas 

 las aguas á pasar, ofrecerían todos los elementos necesarios para 

 apreciar el gasto. El precio fijado para la construcción de este ver- 

 tedor era, según el presupuesto oficial, de $ 1676.70. 



Sobre la supresión de este vertedor encontramos en el informe 



