— 39 — 



n'en est sûr qu'à quelques centimètres près. Si bien qu'a- 

 vant de descendre la colonne définitive qui devra aller jus- 

 qu'à la nappe aquifère, il faudra s'assurer de cette vertica- 

 lité. Pour cela, on descendra une dizaine de mètres de cette 

 colonne comme calibre^ avant d'en opérer la construction 

 complète, qui ne comportera pas moins de 600 mètres de 

 longueur. 



Les essais de toute nature et le tubage complet des ter- 

 rains tertiaires ont duré du 16 décembre 1866 au 20 juillet 

 1867, plus de six mois. Le 21 juillet la craie a été attaquée, 

 au diamètre de 1™,35, et au 31 décembre on était à 330™,39, 

 ce qui donnait depuis 137™,7S un approfondissement de 

 192™, 64, soit environ 1™,18 par jour, en y comprenant, ac- 

 cidents, jours de fêtes ou chômages. 



Le l^'' janvier 1868, on a arrêté les travaux pour répara- 

 tions et modifications importantes aux machines; elles ont 

 été terminées le 14 février. Aujourd'hui, 22, on est arrivé à 

 la profondeur de 339™ ,92, en bonne et régulière marche de 

 1™,10 à 1™,15 par jour. 



Cette nécessité de réparation a eu ce côté favorable en ce 

 que l'interruption des travaux a eu lieu dans un moment 

 rigoureux de la saison. Or, pour la manœuvre des sondes, 

 les grands abaissements de température sont les instants 

 fertiles en accidents à cause des ruptures plus fréquentes des 

 fers. 



Séance du 29 février 1868. 



PRESIDENCE DE M. MANNHEIM. 



M. Transon fait la communication suivante : Application de l'ai 

 gèbre des nombres directifs à la géométrie. 

 M. Chic, de Turin, est nommé membre correspondant. 



