ZONAS DE KEGADÍO EN TUCUMÁN 251 



Al mismo tiempo se impone habilitar paralelamente á los canales 

 matrices y aun principales, caminos que permitan acortar las comuni- 

 caciones y faciliten el transporte de materiales necesarios ijara la 

 conservación de las obras ó construcciones nuevas que exijan las 

 necesidades del servicio. Es asunto que debe merecer la atención 

 preferente de las autoridades, que deben afrontar su solución antes 

 ([ue las tierras necesarias adquieran mayor valor, debido en gran 

 parte á las mismas obras que administran. 



Las obras que comprende el canal matriz de Cruz Alta fneron xjre- 

 supuestadas en pesos 120 555,24 pero han costado, según liquidación 

 general que hemos mandado ejecutar últimamente pesos 209 805,24; 

 no ha sido j)0sible separar en esta suma los diferentes conceptos, 

 estableciendo los gastos de expropiaciones, excavaciones, obras de 

 arte y accesorios, como lo hacemos ahora, pues son elementos de 

 suma importancia para los nuevos proyectos que deberán ejecutarse. 



El matriz de la capital que está en construcción hasta el Hm. 

 48 + 19,64 ha sido presupuestado en ilesos 220 000 comprendiendo 

 la toma general, el desripiador, el vertedero y desarenador, el túnel, 

 5 alcantarillas y 2 puentes, obras todas ejecutadas con mezclas cemen- 

 ticias, abandonando definitivamente el empleo de cales que dan pésimo 

 resultado como puede comprobarse en el dique distribuidor, en que 

 no obstante la poca presión del agua, las filtraciones son abundantes 

 y destruyen continuamente el rejuntado que no puede lógicamente 

 hacerlas desaparecer desde que afectan todo el macizo inferior de 

 hormigón en cal, completamente deteriorado. 



CAPÍTULO VII 



OANALES PRINCIPALES 



El Alto y el Bajo derivados del matriz de Cruz Alta. — El Este y Oeste derivados 

 del matriz de la Capital. — Trazado. — Capacidad. — Zonas tributarias. — 

 Obras de arte. — Tomas generales. — Vertederos. — Puentes. — Saltos. — Tomas. 

 — Sifón. — Varios. — Plantaciones y caminos. — Costo. 



El canal matriz de Cruz Alta, que como lo hemos indicado fué 

 trazado sin levantamiento plani-altimétrico previo de la zona qu.e de- 

 bía servir, fué no obstante trazado como correspondía técnicamente, 



