— 167 — 



war der Ausbau dieser Druckstelle eine ausserordentliche 

 Aufgabe. Sohlengewölbe von 2 m, Widerlager von 1,80 m 

 und Gewölbe von 1,6 m haben wir eingebaut und zwei 

 Jahre gebraucht, um diese Stelle zu sichern; man ist 

 mit der äussersten Vorsicht vorgegangen. Bekanntlich 

 begegnete man auch am Gotthard einer Druckstelle, die 

 aber an sich viel weniger gefährlich war, und nur ge- 

 fährlich wurde, weil zuerst zu wenig stark gemauert 

 wurde. Die Folge davon war, dass das Gebirge nach- 

 rutschte. Man muss verhindern, dass auch nur ein einziger 

 Kubikmeter Gebirge nachkommen kann, weil sonst kein 

 Halten mehr ist. Jedenfalls ist anzunehmen, dass, wenn 

 man nicht mit ausserordentlicher Vorsicht vorgegangen 

 wäre, diese Druckpartie mit Mauerwerk kaum hätte 

 gehalten werden können. (Taf. 24.) 



Die vierte grosse Überraschung war die Temperatur 

 auf der Kordseite, die wir im Frühling 1902 antrafen 

 und die, wie wir bereits gesagt, anstatt auf 42° im 

 Maximum sich auf 55° steigerte. Wir haben sie glück- 

 licherweise überwinden können, weil unsere Kühlein- 

 richtung stark genug war, und wir können sagen, dass 

 wir relativ dieser Schwierigkeit am besten gewachsen 

 waren. Wir haben es erreicht, dass wir auch im Sommer 

 (im Sommer haben wir eben weniger kühles Wasser) 

 immer, wenn auch nicht 25 ° Temperatur, so doch selten 

 27 ° auf den Arbeitsstellen hatten, und so kann man 

 sagen, dass die Arbeiter unter diesen ausserordentlichen 

 Erscheinungen kaum gelitten haben. Der penibelste 

 Moment war der, als wir gemäss der unheimlichen 

 Steigerung annehmen mussten, dass die Temperatur noch 

 viel höher anwachsen werde, dass wir bis 65° erreichen 

 könnten, entsprechend der gesteigerten Gebirgsüber- 

 lagerung: denn, wenn wir letztere in Betracht zogen, 



