— 170 — 



türen einige Tage später geschlossen werden mussten. 

 Es blieb uns nichts anderes übrig, als den Rest der 

 noch ungebohrten Strecke der Südseite zu überlas- 



Es ist klar, das- alle diese zum grössten Teil un- 

 erwarteten Schwierigkeiten die Arbeiten derart verzögert 

 haben, dass der ursprünglich in Aussicht genommene 

 Vollendungstermin, Mai 1904. nicht eingehalten werden 

 kann. Die Südseite ist um mehr als zwei Kilometer 

 im Rückstand geblieben. Dass der von uns eingegangene 

 Termin nicht einem unerlaubten Optimismus entsprungen 

 ist, mag die Tatsache beweisen, dass wir von der Nord- 

 seite die Mitte des Tunnels bereits am 13. September 19< > >. 

 also zwei Monate vor dem Zeitpunkt erreicht haben, den 

 wir als Durchschlag in Aussicht genommen hatten. Der 

 Tei-niin ist uns nun verlängert worden bis 30. April 1905. 



Glücklicherweise hatten sich die Gesteinsverhältnisse 

 auf der Südseite unterdessen auch etwa- günstiger ge- 

 staltet, sodass namhafte Fortschritte erreicht wurden. 

 Die Strecke, die jetzt noch zu durchbohren bleibt, betrug 

 am Sonntag, den 31. Juli 431 m. Seit zirka 14 Tagen 

 vernehmen die Pumpeuwächter bei den Dammtüren 

 Xordseite die Sprengschüsse von der Südseite in 

 Form des Geräusches, den ein Hammerschlag auf Fels 

 erzeugt und wenn die Arbeiten nun ungestört weiter 

 geführt werden können, so hoffen wir, den Durchschlag 

 der beiden Stollen im Monat Oktober feiern zu können. 



