98 
skapet fortfarande saknade tak över huvudet, fann Meijer- 
felt sig föranlåten att infordra förklaring över orsaken till 
dröjsmålet. 
I svarsskrivelsen undertecknad av N. J. Wetterling 
Elimä, Råå-Bärg d. 1 Nov. 1789 förklaras dröjsmålet bero 
på de stora svårigheter, som vore förknippade vid dessas 
uppförande. 
Man är, säger Wetterling, flitigt sysselsatt med 
att uppföra byggnader för manskapet. Vid Keltis är en 
barack av bräder redan färdig. Den andra har med möjli- 
gaste skyndsamhet blivit uppförd med korsvirke av tim- 
mer taget från skogen, den »fordrar snart vattentaket». 
Eldstäder av tegel och gråsten äro uppförda och britsar 
för hundra man bliva i morgon färdiga. Den tredje ba- 
racken skulle snart bliva till hälften uppförd. 
I rapporten betonas särskilt, att officerarna gjort allt 
vad i deras förmåga stått för att bringa arbetet till ett 
skyndsamt slut, samt att huvudorsaken till dröjsmålet 
var den stora bristen på hästar för transporten av det 
nödvändiga byggnadsmaterialet. 
Bönderna, som ej ännu erhållit någon likvid för sina 
körslor, rymde ur husen, då de påkallades för skjutsningar. 
Foder kunde icke heller anskaffas för deras usla hästar, 
som vanligen måste uppsökas långt borta i främmande 
skogar. Man såg sig därföre tvungen, att för arbetets ut- 
förande lägga beslag på skjutshästarna. Överallt beklagade 
sig arbetarna över brist på proviant, varföre man för några 
dagar måste upphöra med arbetet för att låta arbets- 
manskapet söka sig föda i skogen. Även skall man »bland 
manskapet funnit ej allenast tröghet utan ock sturskhetn !). 
1) Meijerfelts ark. 
Bidrag t. känned. af Finl. 
