XXV 



Ausschusssitzung am 3. Januar 1893. 



Dr. D. Czekelius schenkt eine kleinere Goldstufe für die Vereins- 

 sammlung. 



Am Tage der Generalversammlung waren von Herrn Architekten C. W. 

 Fr. Maetz die erweiterten Pläne eingelangt. Die Erweiterung war eine derartig 

 bedeutende, dass sich nunmehr die Bausumme auf 31.000 fl. belaufen würde. 

 Da dem neuen Plane nach mehr Raum geboten wird, als unsererseits verlangt 

 wurde und seinerzeit ausdrücklich betont worden war, dass die Bausumme von 

 24.000 fl. nicht überschritten werden dürfe, lehnte der Schriftführer im Auf- 

 trage des Ausschusses in einem Schreiben an Maetz jede Verantwortung für 

 die Anfertigung dieser, unserer Bestellung nicht entsprechenden Pläne ab. — 

 Hierauf antwortet Maetz, dass er die Projektkosten allein trage. Eine Ver- 

 grösserung sei anders nicht gut zu machen gewesen, auch habe er sich in den 

 ersten Kostenansätzen geirrt. — Uebrigens werde er in den nächsten Tagen nach 

 Hermannstadt kommen, um die Angelegenheit persönlich zu ordnen. 



Nach längerer eingehender Debatte werden für die weiteren Verhand- 

 lungen mit Maetz die folgenden Richtpunkte festgestellt : 



1. Eine massige Vergrösserung des ersten Planes in der Längenachse 

 um etwa eine Fensterbreite, wodurch in jedem Stockwerke 36 Quadratmeter 

 verbaute Fläche gewonnen werden, ohne dabei den Grundriss oder die Ein- 

 teilung wesentlich zu ändern. 



2. Obere, nicht überschreitbare Grenze der Bausumme von 24.000 fl. — 

 Prof. F. v. Sachsen heim referiert über die Arbeit von Prof. G. Arz 



im Bistritzer Gymnasialprogramm : „Die Tektonik der Gebirge und die ürgebirgs- 

 formation", und hebt die Tüchtigkeit Arz' als Chemiker, Physiker und Krystallo- 

 graph hervor. 



17. Januar 1893. 



Herr Ingenieur und Architekt G. W. Fr. Maetz legt eine Skizze des 

 Bauplanes vor, nach welchem sowohl das geforderte Ausmass für den Karpatheu- 

 verein (180 Quadratmeter), als auch die verlangten Räumlichkeiten für unseren 

 Verein bei einer Bausumme von 24.000 fl. geboten werden. Dieses ist möglich, 

 indem das Mauerwerk im Erdgeschoss ebenso stark wie im ersten Stockwerk 

 gemacht, weiters die Zwischenräume zwischen den Fenstern etwas vergrössert, 

 und schliesslich das Risalit gegen die Reissenfeisgasse vorgeschoben wird. — 

 Endlich ist die Nebenstiege als Wendeltreppe aus Eisen gedacht, und nur der 

 kleinere Teil des Hauses unterkellert. Auch fällt die Plattform weg, die jedoch 

 jederzeit, auch nach vollendetem Baue ausgeführt werden kann. — 



Da die gebotenen Räumlichkeiten unseren Verhältnissen völlig entsprechen, 

 wird beschlossen: 



Herr Baumeister, Ingenieur C. W. Fr. Maetz wird beauftragt, nach der 

 vorliegenden Skizze die Detailpläne und den Kostenvoranschlag sobald als irgend 

 möglich anzufertigen. 



Damit jedoch nicht nachträglich vielleicht von Seite des löbl. Karpathen- 

 vereines ein Einwand gegen die Pläne erhoben werden könne , beantragt 

 Schriftführer Dr. Czekelius: Es seien die Mitglieder des Karpatlienvereins- 

 Ausschusses : Dr. K, Wolif, Dr. Brückner, Archivar Fr. Zimmermann, Juwelier 



