.\VI 



Vrbeilen ei-rorderlichen Beträge die Summe von K tJOU — 

 liöchstens um ein («eringes überschreiten würden, was sich 

 in der Folue auch als richtig erwies, indem für beidii Arbeit«:-!! 

 I\ ß07*ßO i'estgestellt werden konnten. Die (_iesamtsumme für 

 den projektierten Bau betrug demnach K 390«S-20. 



im weiteren Verlauf wurde dann nocii auf Anraten dfS 

 Herrn Baumeisters Gromer beschlossen, das neue Mauerwerk 

 nicht in Kalk- sondern Zementmörtel aufzuführen. Die Riss»- 

 am Gebäude hatten derartige Dimensionen anQ'enommen ■]n> 

 55 mm), dass es nicht nur geraten, sondern dringend geboten 

 erschien, eine neue A'erschlüssebmg vornehmen zu lassen. 

 Es wurde ferner beschlossen, um nicht in allernächster Zeit 

 neuen Bausorgen entgegen zu sehen, jenen Teil dei" inneren 

 p]inrichtung, der eigentlich noch zum Bau o-ehört, d. i. die 

 Installation der Beleuchtung*, der Wasserleitung vmd der Be- 

 heizung unter einem durchzuführen: 



Die Gelderfordernisse für diese Arbeiten betragen: 



Für Zement K 15-1: - 



» \ erschlüsselung des Gebäudes und \'erputz 



der äusseren Risse . » J-ßC^oti 



» Installation der elektrischen Beleuchtung . )> 90' — 



» Installation der Wasserleitung » 9310 



» Aufreissen des Betons, bzw. Pflasters behufs 

 Rohrlegung im Wendeltreppen - Stiegenhaus, 

 im Lichthof und im Souterrain sowie Neu- 

 ))flasterung dieser Räume mit Zementplatten » 119 3n 



» einen Ofen » ß'J' 



» Mehrkosten d. Tischlerarbeit infolge von durch 

 F'äulnis zugrunde gegangener Polsterhölzer 

 und Bretter des Fussbodens im Karpathen- 

 vereinslokal » "28 ßu 



zusammen . . K 101042 

 die unter dem Titel »für innere Einrichtung« aus den laufenden 

 lilinnahmen zu decken sind. 



Mit dem Bau wurde am 17. September begonnen. Die 

 Untermauerung der 15 Meter hohen Wände des Museums 

 war keine leichte Aufgalie und erforderte die allergrösstt- 

 Vorsicht. Das Erdreich, welches in der Hauptmasse ans 

 bindisi'em Lehm besieht, war hart und zäh und infolge cl<'< 



