EL POZO ARTESIANO DE (( BALDE » 227 



Se rompe el cable de acero y cae al fondo la cuchara, in virtiendo estos meses 

 (Agosto á Octubre de 1888) en sacarla, así como las barras que también se han 

 desprendido y han quedado dentro del pozo. 



El último dia de este mes (Noviembre de 1888) queda el pozo libre de herra- 

 mientas. 



El dia 5 de Diciembre vuelve á surgir el agua, subiendo á la superficie. Se 

 retira y surge de nuevo el 20 de Febrero. Continúa limpiándose el pozo de las 

 arenas. 



El dia 6 de este mes (Marzo de 1889) se rompe un tornillo de las barras y que- 

 dan en el pozo la cuchara y 18 barras de 6 metros cada una. 



Vista la imposibilidad de seguir trabajando con las actuales barras, por encon- 

 contrarse completamente desgastados los pases de los tornillos de sus cabezas, lo 

 que da lugar á resbalamientos que entorpecen la marcha y pueden hacer imposi- 

 bilitar la perforación, se encargan trozos de barras con cabezas machos y hem- 

 bras para poder hacer el cambio de las barras existentes. Durante estos meses se 

 desarma toda la maquinaria para su arreglo y limpieza, las calderas, etc. Se 

 toma inventario y se arreglan todas las herramientas. 



Se puede tomar las cabezas de las barras que cayeron en el mes Marzo y se tiene 

 agarrada para operar en oportunidad. Por orden superior, se suspenden los tra- 

 bajos de perforación en Febrero, quedando solo un guarda al cuidado del material. 

 Vuelven á comenzar los trabajos en Abril de 1891. Llegan las herramientas, se 

 cambian las tuercas y tornillos de las barras, así como las de toda la sonda que 

 está en el pozo. Se saca esta y la cuchara y surge de nuevo el agua, con mucho 

 fango y mucha arena, el 12 de Setiembre. Actualmente se está el limpiando fondo 

 del pozo de estas arenas y del fango. 



Nota. — Los niveles de agua anotados son los medios de todos los del mes. 



La diferencia de horas entre el total del trabajo y la suma de perforación y 

 limpieza fué dedicada á limpieza de maquinaria y calderas, refacciones, etc. 



La diferencia entre 590°'74, total perforado, y 597°'00, total profundidad, es por 

 el aumento á la primera, del ante pozo y pozo de maniobra. 



