ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ ЗА 1894 Г. 
25 
наго года произведена вся выломка (за исключеніемъ параднаго хода со 
стороны Невы) каменной кладки, закончена новая кладка во внутреннихъ, 
частяхъ зданія, вновь возведена пристройка для лѣстницы на хоры, устроены 
бетонныя основанія подъ полы перваго и второго этажей, установлены но- 
выя оконныя рамы, оштукатурены притолоки и остеклены переплеты, пе- 
рекрыта крыша и заключены дальнѣйшія условія на работы и поставки ма- 
теріаловъ въ 1895 г. Вообще же, судя по ко.чичеству исполненныхъ работъ, 
-МОЖНО надѣяться, что всѣ строительныя работы будутъ закончены не въ те- 
ченіи трехъ строительныхъ періодовъ, на которые ассигнованы средства,' 
но уже въ концѣ 1895 года. 
Фпз.-Мцт. стр. 25. 
2$ 
