442 D. Slur. [2C,J 



Vom städtischen Bauaiute wnrdo eine genaue Aufnahme tler Thermalspalten der 

 nun versiegten Urquelle angefertigt, um aus dem Streichen und Verflachen der Quellen- 

 spalten und deren Gesteinswiukel die nöthigeu Anhaltspunkte für eine eventuelle 

 Schachtahteufnng zu erhalten. 



Die alte Quellenfassung im Stadtbade, ca. 1"2 Meter breit, H'75 Meter lang, war 

 ganz in Porpliyr gelegen , mit der Sohle von Nord nach Süd , das ist vom Stadtbade 

 nach der Strassenseite unter eiu'-m Winkel von 6 bis 7 Grad fallend. 



Die südliche Felswand war auch nicht senkrecht, sondern zeigte eine geneigte 

 Flache unter einem AVinkel von 18 Grad gegen die verticale von Nord nach Süd 

 abweichend, das ist von der Strassenseite nach dem Stadtbade einfallend. 



Am 22. Februar, H Uhr Vormittags, Avurde zur InaugrifFnahnie der Teufungs- 

 arbeiten geschritten. Nach Abräunuing des Strassenpflasters am Stadtbade, welches 

 in der Seehöhe 205'ü Meter liegt , zeigte sich festes Gestein , und zwar Porphyr, 

 welcher mittelst Dynamit gesprengt werden niusste. 



Die nun an die Sprengtechniker Mahler und Münch übertragenen Sprengungs- 

 arbeiteu nahmen einen derartigen Verlauf, dass am 27. Februar der Schacht bei einem 

 Profil von 458 Meter Länge und H05 Meter Breite eine Tiefe von G'OO Meier erreichte, 

 was einer Seehöhe von 199018 Meter entspricht. 



Die fortgesetzten Arbeiten ergaben am 2. März eine Schachttiefe von 11"0 Meter 

 und wurde die erfreuliche Bemerkung gemacht, dass die Temperatur in der 

 Thermal spalte, welche 15" R. zeigte, bedeutend zunahm; auch wurde 

 die Zunahme von c o n d e n s i r t c m W a s s e r in der Q u e 1 1 e n s p a 1 1 e bemerk- 

 bar, woraus mit ziemlicher Sicherheit geschlossen Averden konnte, dass die heisser- 

 sehnte Quelle in unmittelbarer Nälie wiedergefunden werden müsse. 



Und endlich am 3. März, gegen 7 Uhr Morgens, wurde die Quelleuspalte in einer 

 Seehöhe von 191 768 Meter angehauen. 



Nun wurde von Seite der Quellencomniission mit der Prager Mascliiucnfabrik 

 Breitfeld & Danek wegen der Lieferung einer AV^asserhebmaschine ein Vertrag 

 abgeschlossen und am 4. März wurde der Bau eines Kessclliauses in Angrill' genommen. 



Am 8. Jlär/. wujde eine 25pferdige Locomobilo und eine Oentrifiignlpiimpe 

 aufgestellt und am 9. März mit der Hebung des Thermniwassers begoniu'n. Eine am 

 13. März vorgenommene Messung des gehobenen Thermnlwassers ergab ',M Cubikfuss 

 = ri7 Cubiknieter Wasser pro Minute. Der AVasserstand im Queiieiiscliachte betrug 

 beim eingestellten Pumpenbetrieb 15 Meter. 



Am Iß März wurde bereits mit der Eium.auerung der Dampfkessel im Kesselhause 

 begonnen. Durch das stetige Ansteigen des Wasserspiegels im Quellcnschachto wurden 

 der rascheren Abteufung desselben grössere Schwierigkeiten verursacht ; die Schachttiefe 

 betrug am 24. März 15'000 Meter, Avas einer Seehöhe von 190018 Meter gleichkommt. 



Am 29. März endlich war der Wasserandrang so stark , dass an eine weitere 

 Fortsetzung der Teufungsarbeiten niclit mehr gedacht werden konnte , weil die vor- 

 handenen Betriebsmittel nicht ausreichten und die Arbeiter in Folge der Ein- 

 wirkungen des h e i s s e n T h e r m a 1 w a s s e r s matt und gänzlich 1 e i s t u n g s- 

 un fäh i g wu rd en. 



Die Teufungsarbeiten wurden bei einer Schachttiefe von 15'15 oder 1898ÜS Metei' 

 Seeliöhe eingestellt und mit der Ausmauerung des liuellen-chachtes in der Seehöhe von 

 192 Meter in einem Grundrisse von 3'58 Meter Länge und 2'05 Breite begonnen. 



Die Ausmauerung wurde 50 Centimeter stark aus scliarfgebrannten Ziegeln in 

 (dement und (^uarzsand gemauert, von 192'0 Meter bis zum Schachtkranz iu der See- 

 höhe von 205'0 Meter hergestellt. 



Da der Bäderbetrieb durch die Hebung des 'i'hermadwassers mit Maschinen und 

 Pumpen nunmehr in einer anderen Weise eingerichtet werden musste , als es vor der 

 Katastrophe der Fall war, wo das Thermalwasser selbstthätig in die Bäder flo-ss, so 

 wurde vom städtischen Bauamfe ein Project für die herzustellenden Adaptirungen im 

 Stadt bade ausgearbeitet. 



Während die Adaptirungsarbeiten im Innern des Stadtba(l(!s rasch gefördert 

 wurden , wurde die Ausmauerung des Quellenschachtcs fortgesetzt und mit der Ver- 

 setzung der Eisentrjger, welche als Fundamente für die einzubauendem Cornwall-Wasser- 

 hebmaschine dienen, begonnen. 



Eine Thermalwa.ssermessung ergab ein Wasserquantum von 2'5 (Jubikmeter 

 ji r o Minute. 



Am 3. April wurde mit der Montirung der neuen Cornwall-Wasserhebmaschine 

 begonnen, neben welchen Arbeiten auch die Ausmauernng des Qaellenschachtes un- 

 unterbrochen fortgesetzt wurde. 



