[47] f^cr zweite Wassereinbrnch in Teplitz-Osse<i;g. 463 



24. December. Schachtsohle 167"90 Meter. 



Wurde bis 2 Uhr Nachmittags geteutt und die Seehöhe von .... erreicht, 

 sodann das Pumpwerk eingestellt. 



25. b's 26. December wurden die Pumpen eingestellt und erst am 27. um 12 Ulir 

 Nachts bei einem AV'asserstaude von 175'7G Meter 



wieder angefangen und um 11 Uhr Früh das Wasser niedergepumpt, allwo gleich- 

 zeitig die Teufang wieder begonnen. 



28. December. Wurden die Wände nachgenommen und geteuft. 



Seehölie der Schaehtsohle 167'50 Meter. 



Von 6 Abends bis 6 Uhr Früh wurden die Löcher für das Traggeführe 

 eingespitzt und das Traggeführe eingezogen. Wälirend der Nacht wurde auf 

 der südlichen Seite eine Spalte angeschlagen mit einer Tempe- 

 ratur von 2 5" R. 



29. December. Schachtsohle 6 Uhr Früh 167-50 Meter. 



Die Verkleidung wird eingezogen und um 11 Uhr vollendet, sodann wurde 

 weiter geteuft. AVasserstand 0'30 Meter beim Gange beider Pumpen mit 54 Touren 

 der Maschine. 



30. December. Schachtsohle um 6 Uhr Abends 16740 Meter. 



Von da au wurde durch die Nacht ununterbrochen geteuft und gefördert. 

 Schachtsohle um 6 Uhr Früh 167-20 Meter. 



31. December. Schachtsohle um 6 Uhr Früh 166-70 Meter. 



Wurde nur bis 10 Uhr Abends geteuft und musste wegen zu grossem 

 Wasserandrang ausgefahren werden. 



1. Jänner 1882. Wurde fortgepumpt bis zum 2. Jänner, Früh 8 Uhr, allwo das Wasser 



bis 40 Centimeter abgenommen hat und wieder angefahren wurde, um die Schaeht- 

 sohle zu ebnen und die Widerlager für die Gurten eingehauen. 

 Schachtsohle 166-60 Meter. 



2. December. Wurde mit dem Ebnen der Schachtsohle bei kurzen Unterbrechungen 



wegen Wasserandrang fortgefahren und theilweise gesumj)ft. 



Die vier Widerlager wurden in der Seehöhe von 166'70 Meter angehauen 

 und ausgespitzt, welche Arbeit bis 3. Jänner, Früh 6 Uhr, beendet war. 



3. Jänner. Von 6 Uhr Früh wurden die Vorrichtungen zum Wölben des westlichen 



Bogen getroffen und um ] 1 Uhr zu AVölben angefangen. Derselbe wurde bis 

 6 Uhr Abends vollendet und das Gerüste für den östlichen Bogen gestellt und 

 V4 aus den Widerlagern herausgcwölbt. Um 9 Uhr versagte die Wasserleitung zur 

 Speisung und mussten die Kessel wegen Wassermangel abgedampft Avenien. 



Die Arbeit wurde eingestellt und Avährend der Nacht verschiedene noth- 

 wendig gewordene Maschinenreparaturen vorgenommen. 



4. Jänner. Wurde die Wasserleitung untersucht und verstopft gefunden. Dieselbe 



wurde mittelst Dampf gereinigt. 



Um 10 Uhr wurden die Pumpen in Gang gesetzt und um 7 Uhr Abends 

 angefahren. 



Um 9 Uhr wurde ein Steigrohr defect und musste ausgefahren werden, da 

 das Wasser über 1 Meter hoch gestiegen und konnte über Nacht nicht zu Stande 

 gebracht werden. 



5. Jänner. Wurde der eine Pumpenausguss vom Bassin wieder in seine frühere Lnge 



versetzt, da die Blechrohre ausgingen. 



Diese Arbeit war bis 2 Uhr Nachts beendet und die zweite Pumpe wieder 

 in Gang gesetzt. 



Wasserstand 1 Meter. 



Um 3 Uhr fuhren die Maurer wieder an , um den östlichen Bogen zu 

 vollenden, welches um 9 Uhr Abends geschehen war. 



Es wurde der südliche Gurt in Angriff genommen und die Bogen aufgestellt. 



Um 10 Ulir versagte die eine Pumpe und konnte nicht mehr in Gang 

 gebracht werden In Folge dessen stieg das Wasser so heftig , dass ausgefahren 

 werden musste. 



6. Jänrer. Früh 6 Uhr war der Wasserstand 2 Meter, um 8 Uhr 2'30 beim Gange 



einer Pumpe. Um ]2'/.2 Uhr wurde die 2. Pumpe wieder bei einem Wasserstande 

 Scehöhe 17060 in Gang gebracht. 



