["51 1 Der zweite Wassereinbrnch in Teplitz-Ossegg. 467 



nnd es muss daher die Traversenauflage, wie ich schon im Schachte an Ort und 

 Stelle angegeben habe, eine Ziegeid icko (3" = 78 Millimeter) tiefer vorbereitet 

 werden, also bei 



Seehöhe 174-364 Meter 



Unterkante der grossen Traverse. 



Um Irrungen vorzubeugen, werden die Seehöhen der Traversen-Unterkanten 

 nochmals angegeben, wie folgt: 

 Grosse Traversen: 

 IV. bei Seehöhe 169 '026 Meter Unterkante bereits eingebaut 

 III. „ „ 174364 „ „ jetzt einzubauen 



II. „ „ 179-364 „ 

 I. „ „ 184-364 „ 



Kleine Traversen: 



IV. bei Seehöhe 172-550 Meter Oberkante, Unferkante bei 172-391 Meter 

 III. „ „ „ „ „ 176-864 „ 



IL „ „ „ „ „ 181-864 „ 



I. „ „ „ „ „ 186-400 „ 



7. Februar. 9 Uhr Früh. 



Mauergleiche auf der Ostseite mit der Bühne 



gleich bei Seehöhe 174-811 Meter 



auf der Westseite am Bogen . . . . . . . 175-411 „ 



In der südlichen Ausbauchung der Schachtwand müssen 2 Gurte gespannt 

 werden und dem dortigen Vorsatz eine solide Unterlage gegeben werden, damit 

 jeder Druck des Vorsatzes nach der Schachtmauer vermieden wird. 



Zum Vorsatz sollen übrigens keine rundliclien Steine, sondern flache, läng- 

 liche und kantige verwendet und theilweise in Mörtel gelegt werden. 



11 Uhr. Die Lettenschicht von 5 — 20 Centimeter Mächtigkeit wurde ge- 

 funden 



in der südöstlichen Schachtecke bei 176-7 Meter 



„ „ nordöstlichen „ „ 175-811 „ 



„ „ nordwestlichen „ „ 176-776 „ 



„ ,, südwestlichen noch verzimmert. 



8. Februar. 9 Uhr in der südwestlichen 50 Cubikmeter vom Schachteck am langen 



Stoss Ausbiss bei 178-15. 



12 Uhr. Mauergleiche bei 176-52 Seehöhe. Die kleinen Traversen müssen 

 bei 176-864 Seehöhe gelegt werden (Unterkante). 11 Uhr Abends. 



Seehöhe der Mauergleiche am Bogen .... 177-1 Meter 

 die kleinen Traversen wurden bei 176-869 „ 



Seehöhe gelegt. 



Die obere Grenze des Quarzits bis Hornstein wurde vom 2. Hauptkranz 



bei Seehöhe 178-386 Meter aufwärts senkrecht mit 0-50 Meter in der südöstlichen 



Schachtecke gemessen. 



10. Februar. Um 9 Uhr Früh. Mauergleiche 179*364 Meter 



Die beiden grossen Traversen werden eingebaut. 



9. Februar. Um 6 Uhr Abends wurden die Pumpen in Gang gesetzt. 

 Wasserstand 172-390 Meter 



10. Februar. Wasserstand um 9 Uhr Früh 167-50 „ 



Temperatur 27 Grad R. 



Die grossen Traversen werden soeben gelegt. Nach dieser Arbeit muss die 

 Mauerung an der nördlichen Schachtwand bei Seehöhe 178-7 Meter gut aus- 

 geglichen und auf diese Basis dann zwei Ziegel in Cement gelegt werden. Auf 

 diese ist dann eine ßzöllige starke Cementbetonschicht zu legen und von da aus 

 bis P/., Meter in den alten Schacht hinauf, d. i. bis zur Seehöhe 180-5 hinauf 

 die Manerung mit Cement ausgeführt und die nördlichen zwei kalten 

 Spalten dabei immer dicht verschlagen, um dann die dort aus- 

 tretenden kalten Wässer vollständig abgedämmt werden. 



Jahrbuchder k.k. eeol. Eeichsansfcalt. 1888. 38. Band. S.Heft. (D. Stur.) , QQ 



