468 D- stur. f52] 



11. Februar. 9 Uhr Vormittags. 



Die beiden grossen Traversen wurden gestern bei Seehöhe 179"864 Meter 

 gelegt und die nördliclie Schachtwand wie angeordnet, cementirt und weiter 

 aufgeniauert. 



Maucrgleiche bei 180"386 Seehöhe. 



Betrett's der weiteren Schachtausmauerung ist jetzt die grösste Vorsicht 

 geboten, da nur noch ■'/,, Meter bis zum Gurt der frei hängenden alten Schacht- 

 mauer über den ganzen Scliachtraum auszumauern sind und dann nach Wegnahme 

 der alten Schachtmauer nur eine Anniauerung mit den alteu Schachtwäudt n aus- 

 zuführen sein wird. 



Der Bauunternehmer Herr Wenzel will, wie er mir mündlich erklärte, die 

 hangende alte Mauer von unten nach oben demoliren und immer auf 2 Meter 

 Höhe und sodann gleicli die Aufmauerung vornehmen. 



Der Mörtelverband der frischen Anmauerung , namentlicli am Verband mit 

 der alten Schachtmauer wird jedoch bei dieser Manipulation durch Erschütterung 

 gelockert und übernehme ich für diese Arbeit keine Verantwortung. 



Ich schlage vor, knapp neben der alten Mauer verlorene Wandruthen ein- 

 zubauen, wozu die herausgenommenen Schachtkränze gut verwendet werden können 

 und 2'/2 Kränze vollständig genügen, wobei die Kajipen zn Einstrichen verwendet 

 werden können. 



Hierauf kann die alte Mauer von oben herunter demolirt werden , und 

 werden die Bühnen auf die Schachtgeviere im Neuschacht aufgelegt. Nach Weg- 

 nalime der Mauer kann die Anniauerung viel rascher und solider durchgeführt 

 werden. 



Auch müssen auf die jetzige Mauergleiche wieder 4 Gurte aufgemauert 

 werden. 



Wasserstand 8 Centimeter über der kleinen Traverse = 172'63 Meter. 



17. Februar. 11 Uhr Vormittags. 



Mauergleiche bei 184'324 Meter Seehöhe. 



Die eine grosse Traverse, welche 3'53 Meter lang ist und welche an die 

 östliche Malier im Altschacht knapp anzuliegen kommt, kann um 50 Centimeter 

 kürzer gemacht werden , damit die alte Schachtmauer nicht zuviel demolirt 

 werden muss. 



Die Traverse wird somit im Ganzen 303 Meter lang sein und bekommt 

 beiderseits je 36V2 Centimeter Auflage. 



Hierbei ist das eine Loch '/a Meter, das andere V/.^ Meter hoch zu machen, 

 um die Traverse placiren zu können. 



23. Februar. 4 Uhr Nachmittag. 



Wasserstand 172'70 Meter. 



J. Fapik, m. p. 



Die Schachtmauerung wurde mit Ende Februar 1882 vollständig beendet, wodurch 

 die Teufungsarbeiten ihren Abschluss fanden. 



Bürgermeisteramt Schönau im April 1888. 



Waage, m. p. 



Beilage IV. 



Abteufungsarbeiten bei den fürstlich Clary'schen Thermalquellen- 

 schächten in Teplitz und Schönau in den Jahren 1880—81—82. 



Am 25. Jänner wnrde mit dem Abteufen der Quellenschächte des Neu- 

 bades in Schönau begonnen, und zwar des Schachtes Nr. I, Schwefelbadquellc im 

 Schwefelbade, Nr. II Hügelquelle, jetzigen Pumpenschacht, und Nr. III ßergquelle. 



