700 



W. Zsigraondy. 



[42] 



Am 15. Juli 1870 brach die Krebsscheere, doch gelang es, selbe 

 rasch mit dem Glückshaken zu fassen, beim Aufziehen rutschte die- 

 selbe neuerdings ab und stürzte in das Bohrloch zurück. Bei erneuertem 

 Versuche mit dem Glückshaken brachte man die Scheere wohl glück- 

 lich zu Tage, doch war von derselben in Folge des bedeutenden Falles 

 die Feder und ein Flügel abgebrochen. Nachdem es in keinerlei Weise 

 gelingen wollte, diese Theile heraufzuholen, entschloss man sich zum 

 Zermeisseln derselben, was im Ganzen acht Tage Zeit in Anspruch 

 nahm, wobei jedoch gleichzeitig das Bohrloch täglich um ca. ßO Centi- 

 meter vertieft wurde. Grössere Stücke der auf diese Art verkleinerten 

 Bruchtheile der Scheere brachte der zum Reinigen des Bohrloches 

 dazumal verwendete Kesselbohrer und der Krätzer mit sich heraus. 



Am 8. August 1870 konnten die Rohre wieder nicht tiefer gesenkt 

 werden und musste man die Bohrarbeit neuerdings sistiren. Am 

 22. August wurde mit dem Einbau der vierten Röhrentour begonnen, 

 doch gelang es nicht, die Rohre bis zum Bohrorte nieder zu bringen, 

 da dieselben 12 Meter oberhalb des Röhreiischuhes der dritten Röhren- 

 tour stehen geblieben waren. Man hatte nämlich den Raum zwischen 

 der zweiten und dritten Röhrentour mit Sand ausgefüllt und dieser 

 hatte irgendwo einen Weg in das Innere des Rohres gefunden. Das 

 Herausschaffen des Sandes erforderte 14 Tage Arbeit. Nach erfolgtem 

 Rohreinbau begann man weiter zu bohren, doch bald nachher liess sich 

 auch die neue Röhrentour trotz starker Belastung nicht senken. Am 

 27. September 1870 gab das Hinderniss plötzlich nach, die Röhren- 

 tour setzte sich rasch in Bewegung und senkte sich mit solcher Schnel- 

 ligkeit, dass das Röhrenbündel mit grosser Gewalt an den im Schacht- 

 sumpf zur Auflage desselben dienenden Balken anschlug. Die Folge 

 dieses Schlages war ein Loslösen der oberen zwei Klafter Rohr von 

 der Röhrentour, wobei die ersteren auf dem Röhrenbüudel frei hängen 

 blieben, die letzteren hingegen mit beschleunigter Geschwindigkeit sich 

 bis zum Bohrorte senkten. Es musste behufs Wiedergewinnung der 

 Rohre der Schacht um Ö'l Meter vertieft und hiebei grosse Wasser- 

 mengen gezogen werden, welch letzterer Umstand es mit sich brachte, 

 dass diese Arbeit einen Zeitraum von zehn Tagen in Anspruch nahiU. 



Aus der rückwärts befindlichen Tabelle A ist ersichtlich, dass 

 die nunmehr folgenden vier Röhrentouren gleichfalls nur bis zu einer 

 ganz geringen Tiefe gesenkt werden konnten, die fünfte blos 45, die 

 sechste 33 V2, die siebente 47^/3 und die achte 40^4 Meter tief. 



Die Rohre bewegten sich in allen Fällen beim Beginne des Sen- 

 kens sehr leicht, doch nahm diese Beweglichkeit allmälig immer mehr 

 ab und zum Schlüsse genügte selbst das Gewicht von 20.000 Kilo- 

 gramm nicht mehr, dieselben tiefer zu senken. 



Die fünfte Röhrentour wurde im März 1871, die sechste im 

 December desselben Jahres, die siebente im December 1872 und die 

 achte im August 1873 in das Bohrloch eingelassen. 



Im März 1871 benützte man zuerst den Flügelmeissel zur Bohr- 

 lochsnachnahme und am 5. Jänner 1872 beim Erreichen einer äusserst 

 festen Sandsteinlage in 202-24 Meter Tiefe geschah der erste Ver- 

 such, den Freifallapparat bei der Nachnahmarbeit zu verwenden. Bei 

 dieser Gelegenheit war ein Gesteinseck zurückgeblieben, dessen Nach- 



