710 



W. Zsigmondy, 



[52] 



An demselben Tage wurde man mit der in den Radialstrassen- 

 canal mündenden Röhrenleitung fertig, und konnte nunmehr sowohl 

 das aus dem Bohrloche ausfliessende Thermalwasser, als auch das aus 

 dem Schachte gehobene Seihwasser dahin abgeleitet werden. 



Am 4. Juli stieg das Thermalwasser 1'4 Meter über die Erd- 

 oberfläche. An diesem Tage musste eine Dampfpumpe in Betrieb gesetzt 

 werden, da das Heben der Seihwässer grosse Schwierigkeiten ver- 

 ursachte. Die Hohlräume zwischen den einzelnen Röhrentouren wurden 

 nach Thunlichkeit mit Schotter ausgefüllt und begann man nunmehr 

 die sämmtlichen eisernen Röhrentouren in gleicher Höhe mit dem 

 Holzrohre abzuschneiden. Diese des engen Raumes wegen mit vielen 

 Schwierigkeiten verbundene Arbeit war am 10. Juli beendet. 



Während des Verlaufes der soeben geschilderten Arbeiten waren 

 die zum Zusammenfassen sämmtlicher Röhrentouren erforderlichen 

 Gussstücke hergestellt worden, und zwar: 



1 . Der aus zwei Theilen a a bestehende und zum Anschrauben an 

 das Holzrohr h bestimmte Rohrstutzen (Tafel XX, Fig. 2 und 3) ; 



2. das mit einer unten breiteren und oben engeren Flansche 

 versehene gerade gusseiserne Rohr c; endlich 



3. das aus vier Kniestücken bestehende und mit den Wechsel- 

 schiebern eeee versehene Vertheilungsrohr d, von welchem aus das 

 Thermalwasser in beliebiger Richtung abgeleitet werden kann. 



Der Rohrstutzen a a wurde auf eine Betonunterlage von 0*50 M. 

 Dicke aufgesetzt und an das hölzerne Isolirungsrohr h angeschraubt, 

 sodann der ganze Schachtraum bis zur Höhe des Stutzens gleichfalls 

 mit Beton ausgefüllt. Dieser diente als Basis für den unteren kreis- 

 runden Schacht A, welcher aus Ziegeln mit Portlandcement bis zum 

 Ableitungsrohre aufgemauert wurde. Der hinter dem Schacht verblie- 

 bene Raum des Bohrschachtes wurde hierauf gleichfalls mit Beton 

 ausgefüllt. 



Die Durchführung dieser Arbeiten war ausserordentlich schwierig, 

 da dieselben in einer Tiefe von 3*7 Meter unter dem Wasserspiegel 

 des in der Nähe befindlichen Teiches im Stadtwäldchen ausgeführt 

 werden mussten, und das von dorther zuströmende Seihwasser sehr 

 schwer zu bewältigen war. Trotzdem gelang es, diese mühselige Arbeit 

 am 20. Juli zu beendigen. 



Bei der Bohrung des artesischen Brunnens auf der Margarethen- 

 insel hatte man die Erfahrung gemacht, dass das ausfliessende Thermal- 

 wasser jeden aus Eisenblech gefertigten Gegenstand rasch zerstöre. 

 Dies veranlasste den Beschluss, das Bohrloch im Stadtwäldchen, trotz- 

 dem die Zwischenräume der Röhrentouren mit Schotter ausgefüllt wor- 

 den waren, bis zur Tiefe von 720 Meter mit hölzernen Röhren aus- 

 zukleiden, um dasselbe gegen alle Eventualitäten vollständig sicher 

 zu stellen. 



Da aber die grosse Fleischstärke der Holzrohre den Bohrlochs- 

 durchmesser über die Massen verengt hätte, entschloss man sich weiter- 

 hin, die eilfte Röhrentour in der Tiefe von 720 Meter abzuschneiden, 

 und einen Theil der hiedurch zu gewinnenden Röhren zu Ringen und 

 Muffen für die hölzernen Röhrentouren zu verwenden. 



