[Ö3] Der artesische Biunneu im Stadtwäldchen zu Budapest. 711 



Am 25. Juli 1877 erfolgte der erste Schnitt in der Tiefe von 

 720 Meter, welcher in anderthalb Stunden beendigt war. Das Gewicht 

 der zu hebenden Röhrentour betrug 9000 Kilogramm, doch vermochte 

 man die abgeschnittene Partie trotz Aufwendung einer Spannkraft von 

 15.000 Kilogramm nicht in Bewegung zu setzen. Das Rohr wurde 

 wiederholt gespannt und dann wieder frei gelassen, um eventuell nicht 

 ganz durchschnittene Blechtheile zu zerreissen, doch ohne Erfolg. 



Es musste am 27. Juli ein zweiter und am. 28. Juli ein dritter 

 Schnitt in der Tiefe von 723-7 Meter gemacht werden. Beim zweiten 

 hatte man drei, beim dritten fünf Stunden gearbeitet. Endlich bei 

 Aufwendung von 16.310 Kilogramm Spanngewicht war man im Stande, 

 das Rohr zu heben und gelangte dasselbe mit Hilfe eines grossen Druck- 

 baumes noch an demselben Tage einen Meter in die Höhe. 



Das während des Hebens beobachtete Knirschen und Scheuern 

 im Rohre Hess keinen Zweifel darüber, dass von dem zwischen die 

 Röhrentouren eingebrachten Schotter durch offene Nietlöcher eine geringe 

 Partie auch zwischen das zehnte und eilfte Rohr gelangt sein — und 

 diesem Umstände das so schwierige Heben des Rohres zugeschrieben 

 werden müsse. 



Am 29. Juli wurden zur Beschleunigung der Arbeit zwei kleine 

 Druckbäume verwendet und die Dampfmaschine mit benützt, welche 

 auf Seilrollen wirkte. 



Am 30. Juli geschah das Aufziehen der Rohre nur mehr blos 

 mit der Dampfmaschine unter Anwendung von Seilrollen. Am Abende 

 dieses Tages waren 32*56 Meter Rohr heraufgebracht, welche man 

 jedoch der rascheren Arbeit wegen nicht auseinander genietet, son- 

 dern an den Verringungsstellen mit der Säge abgeschnitten hatte. 



Zum Schutze der Arbeiter wurden während des Hebens fort- 

 während Klötze unter die Röhrenbündel gestellt. Es waren zu diesem 

 Behufe solche von verschiedener Höhe in Bereitschaft, und mit dem 

 Ansteigen des Röhrenbündels gelangten immer höhere in Verwendung. 



Am 31. Juli Früh waren 40 Meter Rohr aus dem Bohrloche 

 herausgeschaft't. 



Die Temperatur des aus dem Bohrloche ausströmenden Thermal- 

 wassers war im Verlaufe der soeben beschriebenen Arbeiten allmälig 

 bis 39^ C. gestiegen, und da zu befürchten stand, dass eine weitere 

 Temperatursteigerung den Zutritt zu dem unteren Theil des Schächt- 

 chens Ä (Tafel XX, Fig. 2) unmöglich machen könnte, beschloss man, 

 das Herausziehen des abgeschnittenen Theiles der eilften Röhrentour 

 einstweilen zu sistiren, und vor Allem das Aufschrauben des auf den 

 Röhrenstutzen aa aufzusetzenden Rohres c vorzunehmen. 



Es wurde zu diesem Behufe das gusseiserne Rohr c über die 

 herauszuziehende Röhrentour geschoben und letztere auf das solideste 

 verspreizt. 



In dem Momente, als man nach erfolgter Entleerung des Schächt- 

 chens A vom Wasser die Flansche des Rohrstutzens aa mit jener des 

 Rohres c zusammenpassen wollte, fand ein Bruch an der herauszu- 

 ziehenden Röhrentour statt, vier Meter Rohr blieben auf dem mit dem 

 Aufzugsseile verbundenen Röhrenbündel hängen, der übrige Thed des 

 Rohres war in das Bohrloch zurückgestürzt. 



