718 



W. Zsigmondy. 



[60] 



3. Oeconomische Resultate der Bohrung. 



Die Bohrung war wohl bereits im Jänner 1878 beendet, doch 

 konnten die hierauf Bezug nehmenden Rechnungen erst mit Ende 

 Juni abgeschlossen werden, da die Fassungsarbeiten sich bis in den 

 Monat Mai hineinzogen, überdiess eine provisorische Trinkhalle auf- 

 gestellt, eine Rohrleitung für den Wasserabfluss gelegt, Maschine und 

 Werkzeuge gereinigt und inventarisirt, die Bohrproben geordnet, schliess- 

 lich Modelle der neuartigen Werkzeuge angefertigt werden mussten, 

 was Alles mit Geldauslagen verbunden war. 



Aus der rückwärts angeschlossenen Tabelle B kann ersehen 

 werden, was unter den einzelnen Rubriken Jahr für Jahr ausgegeben 

 wurde, aus der gleichfalls angeschlossenen Tabelle E wie sich die Un- 

 kosten per Meter Bohrung Jahr für Jahr je nach den einzelnen Rubriken 

 und im Ganzen gestellt haben. 



Diese Tabellen weisen die eigenthümliche Erscheinung auf, dass 

 mit der Zunahme der Bohrlochtiefe nicht allein eine raschere Förderung 

 der Arbeit stattfand, sondern auch der Betrieb billiger wurde, was die 

 Zweckmässigkeit der in Anwendung gebrachten verbesserten Werkzeuge 

 und Einrichtungen am besten illustrirt 



Es muss hervorgehoben werden, dass in die Unkosten des 

 Jahres 1868/69 die ersten Einrichtungskosten mit einbezogen wurden, 

 desgleichen pro 1877 und 1878 die in diesem Jahre auf Fassungs- 

 arbeiten verausgabten Beträge; und zwar für ersteres Jahr 6747 fl. 91 kr., 

 für letzteres Jahr 6783 fl. 34 kr. In der Tabelle E wurden diese 

 Beträge nicht aufgenommen. 



Die bedeutendsten Auslagen verursachte die Röhrenbeischaffung, 

 welche in der Tabelle B mit 54890 fl. 8G kr. figurirt, doch sind die 

 für die zuletzt verwendeten Holzrohre verausgabten Beträge nicht in 

 dieser, sondern in der „die Fa.ssungsarbeiten" betreffenden Rubrik 

 einbezogen. 



Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass in Folge des so häufig 

 wechselnden Bohrlochdurchmessers öfters ganz neue Werkzeuge bei- 

 geschaff"t, die alten aber jederzeit umgestaltet werden mussten. 



Aus der Tabelle B ist zu ersehen, dass die Unkosten dieser 

 Rubrik durch die Einrichtung einer kleinen Schmiede- und Schlosser- 

 werkstätte im Bohrhause selbst wesentlich vermindert werden konnten. 

 In diese Rubrik wurde zwar der Lohn des Schlossers, welcher pro Jahr 

 circa 800 fl. betrug, nicht eingetragen, doch selbst diesen hinzugerechnet, 

 zeigt sich von 1872 an ein wesentliches Ersparniss. Bios im Jahre 1876 

 wird der Betrag dieser Rubrik wieder höher, da in Folge eines schweren 

 Unfalles bei der Bohrung, zu dessen Behebung auf neue Gestänge allein 

 gegen 1200 fl. verwendet werden mussten. 



Die Rubrik „Seilwaaren" wächst vom Jahre 1872 an stetig, was 

 in den häufigen Seilbrüchen und der Beischaffung immer längerer und 

 kostspieligerer Drahtseile zum Säubern seine Erklärung findet. Von 

 Banddrahtseilen wurden im Ganzen 3 Stücke angeschafft, zwei aus 

 Eisen- und eines aus Stahldraht. Letzteres war bei Beendigung der 

 Bohrung noch in ganz gutem Zustande. 



