[61] Der artesische Brunnen im Stadtwäldchen zu Budapest. 719 



Die grosse Steigerung nahezu sämmtlicher Ausgaben im Jahre 1875 

 rührt davon her, dass in diesem Jahre keine grösseren Stillstände ein- 

 traten, und daher das ganze Jahr hindurch Tag und Nacht gearbeitet 

 werden konnte. 



Im Verlaufe der Bohrarbeit wurden wiederholt nicht mehr ver- 

 wendbare von einzelnen Garnituren zurückgebliebene Rohre und sonstige 

 Gegenstände verkauft, wofür bis Ende Juni 1878 der Betrag von 

 3358 fl. 11 kr. einging. 



Nimmt man an, dass das vorhandene Bohrhaus gänzlich werthlos 

 sei, und dass für die Maschine und sämmtliche Werkzeuge nur mehr 

 der Betrag von 5000 fl. einfliessen dürfte, so berechnen sich die Her- 

 stellungskosten des artesischen Brunnens in nachstehender Weise: 



Durch die hauptstädtische Hauptkasse wurden zu diesem Behufe 

 verausgabt 217.463 fl. 52 kr. 



Von diesem Betrage müssen abgezogen werden : 



1. Für verkaufte Gegenstände . 3358 fl. 11 kr. 



2. Der Werth des vorhandenen 



Inventars 5000 „ 



zusammen 8358 fl. 11 kr. 



wornach die Herstellungskosten des Brunnens incl. 



der Fassungsarbeiten betragen 208.105 „ 41 „ 



zieht man letztere von diesem Betrage ab mit . 13.531 „ 25 „ 



so verbleiben 195.574 fl. 16 kr. 



als eigentliche Herstellungskosten des artesischen Brunnens. 



Es mögen hier in aller Kürze auch die Arbeiterverhältnisse er- 

 wähnt werden. So lange die Arbeit nur bei Tage erfolgte, waren 

 täglich 7—9 Individuen beschäftigt, und zwar ein Bohrobmann, ein 

 Maschinist, ein Heizer und 4 — 6 Hilfsarbeiter. 



Später, als die Arbeit bei Tag und Nacht betrieben wurde, 

 benöthigte man im Ganzen 16 Individuen, und zwar 2 Bohrobmänner, 

 2 Maschinisten, 2 Heizer, einen Schlosser und 9 Hilfsarbeiter, von denen 

 einer als Schlossergehilfe verwendet wurde. Nach erfolgter Umgestaltung 

 der Aushebevorrichtung im Bohrthurme wurden zwei Hilfsarbeiter 

 entbehrlich. 



Zum Schlüsse mögen hier noch einige statistische Daten über die 

 Resultate der Bohrung angeführt werden. 



Die am 15. November 1868 begonnene Bohrung wurde inclusive 

 der Fassungsarbeiten der erbohrten Therme am 15. Mai 1878 vollendet. 



Die Bohrarbeit selbst und das Reinigen des Bohrloches erforderte 

 im Ganzen 2316 und die verschiedenen Nebenarbeiten 1164-5 zwölf- 

 stündige Arbeitsschichten. 



Auf 100 Schwengelschläge wurden im grossen Durchschnitte 

 1*16 Ctm. gebohrt. 



Vom 1. Jänner 1873 bis zu Ende der Bohrung erfolgten im 

 Ganzen 6,341.500 Schwengelschläge. 



In dieser Zeit wurde eingelassen: der Bohrer 262 Mal, der 

 Nachnahmbohrer 34 Mal, das vereinigte Bohr- und Nachnahminstrument 

 2301 Mal, der Schmantlöffel 6573 Mal, und das Gestänge bei Ge- 

 wältigungsarbeiten 332 Mal. 



Ueber die stattgefundenen Unfälle gibt die 'J\ii)('lle D Aufschluss. 



