51^ C. J. Wagner. [26] 



um die Gebirgsnase eine Rollbahn angelegt werden zur Vermittlung 

 der beiden Tunnelmündungen, da der grösste Theil der Baumaterialien 

 von Taxenbach per Rollbahn zugeführt wurde. 



Nach dem vorhandenen Stand des Ausbruches in dem Theile, 

 wo der Firstverbruch erfolgte, erschien es am zweckmässigsten, um so 

 schnell als möglich eine Sicherung des Firstes zu erhalten, nach Ab- 

 bölzung des Hohlraumes zuerst die Gewölbskappe zu schliessen, den 

 Hohlraum auszubauen, somit den Betrieb der Mauerung nach dem 

 belgischen Tunnelbausystem durchzuführen. 



Nach Beseitigung der im Hohlräume an den Wänden vorgefun- 

 denen losen Gesteinsmassen wurde sogleich an die Auszimmerung des- 

 selben geschritten, welche durch freitragende Gesperre ihre Unter- 

 stützung fand. 



Sowohl während der Auszimmerung als nachher zeigte sich vor- 

 derhand in dem Hohlräume keine Wahrnehmung mehr, welche auf eine 

 grössere Inanspruchnahme der Bölzung schliessen Hess. 



Nach Vollendung des Ausbaues wurde sogleich zur Herstellung 

 des für den Gewölbansatz nöthigen Ausbruches geschritten, welcher 

 ohne Sprengung vorgenommen werden musste. 



Um den Steinbedarf rasch zu decken, wurden von der Umgebung 

 der Stadt Salzburg Conglomerate beschafft, die, bis Schwarzach circa 

 IV2 Meile vom Untersteintunnel entfernt, per Bahn zugeführt werden 

 konnten. Diese Disposition war auch theilweise dadurch bedingt, dass 

 keine Brüche in der Nähe vorhanden waren, welche Hausteine von 

 den Dimensionen, wie selbe für das stärkste Mauerprofil nach dem 

 Normale erforderlich sind, gegeben hätten. 



Während dieser Zeit gelangten noch die Ringe XIV a und />, 

 XVI a und h und XV a im Monate April zur Mauerung. 



Ring XVI a und h wurden mit verstärktem Widerlager (3'5 M. 

 am Kämpfer) wasserseits im Gewölbe in zwei Ringen mit einer Länge 

 von 5 und 5-3 M. in den Widerlagern als ein Ring mit 10-3 M. Länge 

 ausgeführt und nach Schluss mit einer Hintermauerung über Kämpfer 

 bis Scheitel versehen. 



Gleich nach dem Schluss des Gewölbes, welcher in dem Ringe 

 XIV a am 26. Mai, in XIV h am 3. Juni erfolgte, zeigte sich eine 

 bedeutende Fugenöffnung bergseits im Gewölbe, wasserseits im Wider- 

 lager und eine Pressung der Steine in der wasserseitigen Gewölbhälfte. 

 Die beiden Ringe wurden in Folge dessen gar nicht ausgeschalt, son- 

 dern blieben auf den Lehrbögen stehen und wurden noch weiters durch 

 Unterzuge und durch Abstempelung der Widerlager unterstützt. 



Im Ring XVI ?>, welcher am Eingang unter die Reichsstrasse 

 zu liegen kam, war wegen der geringen Fleischstärke ein ziemlicher 

 Druck zu beobachten. 



Der Ring XV, welcher nach erfolgtem Firstverbruch in den Rin- 

 gen XII und XIII bereits auf seine ganze Länge von 13*2 M. vom 

 Sohl- bis Firststollen durchgeschlitzt war, wurde noch im Ausbruch in 

 zwei Ringe, XV a von 62 M. und XV h von 7 M. Länge, getheilt 

 und vorerst mit dem Vollausbruch und der Mauerung von XV a 

 begonnen. 



