["119] Die nutzbaren Minerallagerstätten Westmährens. 471 



haft gewordenen Klappen an den eingebauten 28 cm. Kragenpumpen 

 von oben nicht möglich war, demzufolge zwei Stück 21 on Noth- 

 sätze in das Fahrtrumm eingebaut, gesenkt und die ersteren Pumpen 

 geholt werden mussten. IJie successive Abzapfung des Wassermagazins 

 und der todten Wässer im alten Mann bis zur vollständigen Sümpfung 

 nahm unter solchen Umständen 46 Tage in Anspruch, während welcher 

 Zeit laufend 15"6 S ecun denli ter Wasser von den Pumpen ge- 

 hoben worden sind, bis sich allmälig der normale constante Wasser- 

 zufluss einstellte. Nach dieser Sümpfung der aufgegangenen Schacht- 

 wässer konnte der Sohlquerschlag dessenungeachtet wegen der 

 starken Wasserzuflüsse und des enormen Druckes keinen 

 Schritt vorwärts gebracht werden, es musste vorher 

 durch seitliche Entwässerungsstrecken eine Entlastung 

 herbeigeführt werden und nur solcherart gelang es endlich, den 

 Sohlquerschlag durch die klüftigen, vorrollenden Eisenkiesel des 

 Widersinnigen und des Hauptlagers in's Hangende zu führen, deshalb sich 

 der Beginn der Erzförderung am Maschinenschachte bis i7. Juni 1886 

 verzögerte. Es benöthigte somit der Maschinenschacht eine 2^2.]' ä h r i g e 

 Bauzeit bis zum Eintritte seiner Förderfähigkeit. 



Aehnlichen Schwierigkeiten begegneten wir bei Ausrichtung der 

 n. Tiefbausohle, wo der Sohlquerschlag die Erzlagerstätte, be- 

 ziehungsweise das hier blos aus Eisenkiesel bestehende Widersinnigen 

 Lager I in 89 m Länge vom Maschinenschachte entfernt angehauen 

 hat, worauf auch hier die Wässer einbrachen und über 

 die IL Sohle 12-4 m hoch im Schachte aufgegangen sind, 

 deren Sümpfung jedoch nur 19 Betriebstage erforderte; gleich- 

 zeitig ist unter dem Einflüsse dieses Wassereinbruches die I. Tiefbau- 

 sohle vollständig trocken gelegt worden. Die Verörterung 

 des Sohlquerschlages gestaltete sich in dem sehr klüftigen, mit Letten 

 und viel Wasser durchsetzten Eisenkiesellager darum schwierig, weil 

 der Letten ausgewaschen wurde, sodann die Eisenkiesel- 

 blöcke mit donner ähnlichem Getöse vor gerollt kamen 

 und die stärksten eisenbeschlagenen Getriebspfähle wie Zündhölzchen 

 zerbrachen. Zur Entwässerung mussten auch auf dieser 

 Sohle rechts und links vom Sohlquer sc ii läge zwei Ent- 

 wässerungsstrecken auf zusammen 40-5 m vorgetrieben 

 werden, dessenungeachtet waren wir wiederholt gezwungen, den Quer- 

 schlagsbetrieb, kaum begonnen, wieder zu unterbrechen und nur in dem 

 Masse, als sich die Wässer allmälig abzapften, der Druck auf die 

 Zimmerung sich verminderte, konnte der Querschlagsbetrieb nach 

 sechsmonatlicher Unterbrechung (vom 25. Februar bis 25. August 1891) 

 wieder aufgenommen werden und solcherart ist es endlich gelungen, 

 das Erzlagerstreichen zu durchbrechen, den Sohlquerschlag auf 110 m 

 vorzutreiben und die Sohlstrecken anzulegen. 



Die Wasserzuflüsse der Entwässerungsperiode auf 

 der n. Tiefbausohle schwankten von 12*50 bis 1666 

 Secundenliter, welches später nach Abzapfung des 

 Wasser magazins auf normale und constante 8-33 Secunden- 

 liter und darunter zurückgingen. In dem Bohrloche, das wir 

 der II. Tiefbausohle vorausgeschickt, und mit vier auf den Erzlagern 



