468 ^^- ^ranz E. Suess. . [44] 



durfte an die weitere Sümpfimg und Wiederinstandsetzung der tiefer 

 gelegenen Grubentheile geschritten werden. 



Ueber den zeitlichen Verlauf der Durchführung dieser gross- 

 artigen, in allen Theilen als gelungen zu bezeichnenden Sanirungs- 

 action gibt das Graphicon auf Taf. X Aufschluss. Abgesehen von 

 geringfügigen Störungen sind die Arbeiten ganz regelmässig vor sich 

 gegangen. Im Februar 1890 war das Werk begonnen worden, und 

 nach nicht ganz einem Jahre, am 30. Jänner 189() fand die Collau- 

 dirung der Verdammung an der Victorin- Einbruchsteile statt. Zu 

 gleicher Zeit wurde auch das Ventil an der DoUinger Einbruchstelle 

 wieder geschlossen. Die Förderung in der Fortschritt- und Victorin- 

 grube hatte schon im November und December beginnen können, 

 da wegen des geringen Einflusses der Wasserhebuug auf die Thermen 

 einer tieferen Sümpfung in den Gruben unter die Victorin-Einbruch- 

 stelle nichts im Wege gestanden war. 



4. Wassereiiibrucli im Giselaschachte am 24. April 1897. 



Noch einmal ist das W'asser aus den Plänerschichten in die 

 Grubenräume durchgebrochen, und zwar an einer dritten, weiter 

 gegen Norden gelegenen Stelle. Diesesmal ist es aber gelungen, die 

 Austiussötfnung in so rascher Zeit zu versperren, dass kein merk- 

 barer Einfluss auf die Quellen beobachtet wurde. 



Unweit nördlich des Füllortes am Giselaschachte ist das Flötz 

 an einer WSW — ONO -streichenden Kluft um 32 m saigerer Höhe 

 nach Norden verworfen.. Zur Ausrichtung war seit Mai 1896 vom 

 Füllorthorizonte aus ein Fallort vorgetrieben worden. Bereits am 

 28. Jänner, nachdem diese Strecke auf 90 m weit getrieben war, 

 wurde hier etwas Wasser durch ein Bohrloch erschrottet. Der Vor- 

 schrift gemäss (s. S. 458) wurde nämlich von Zeit zu Zeit sowohl vor 

 Ort als auch in der Firste und in der Sohle um 4 m vorgebohrt. 

 Das betreffende Bohrloch war auf 4-2 m in Sohle getrieben worden 

 und hatte 1 m Mergel, 3-1 m blauen Letten, und 0-1 m Sandstein 

 durchbohrt. Die Strecke befand sich im Liegendletten. Aus dem 

 Bohrloch floss W^asser von 15"5" R. in der Menge von 33 Liter 

 per Minute. Noch in derselben Schicht war es gelungen, die Boh- 

 rung wasserdicht zu verstopfen. (Als weitere Sicherheitsmass- 

 nahmen sollte in der W^eise vorbohrt werden, dass die Bohrung 

 stets mindestens 4 m parallel der Fallortaxe, dem Streckentrieb 

 vorauseilt. In beiden Ulmen und in der Firste sollte in Abständen 

 von wenigstens 3 m auf mindestens 2 m vorgebohrt, und bei even- 

 tueller W'asserschrottung die betreffende Bohrung sofort wasserdicht 

 verschlossen werden.) 



Der Fallort w^ar aber nicht weitergetrieben worden. Am 

 31. Jänner Morgens wurde in der Sonle des Fallortes ein Wasser- 

 ausfluss von 7-6 Liter per Minute bemerkt; er w^urde durch Einbau 

 einer j\Ionski -Pumi)e gewältigt, dauerte aber in der Folgezeit von 

 10"2 bis ()-7 Liter per Minute schwankend fort. Man schritt deshalb 

 im Februar an die Herstellung eines Keildammes, welcher das 

 Fallort absperren sollte. 



