(9) — 197 — 



fait sur le budget ordinaire du Jardin botanique, a été poursuivi 

 tout l'hiver pour autant que la température le permettait et ter- 

 miné au printemps de 1903. La collection d'arbustes a été trans- 

 plantée intégralement du 21 février à la fin de mai de la même 

 année. Quant aux plantes alpines, le département qui les contient 

 peut être considéré comme une des plus jolies créations de ce 

 genre et fait honneur à son architecte M. Jules Allemand. La 

 construction qui en a commencé le 25 avril a été achevée à la fin 

 de l'été, la plantation suivant pas à pas les progrès de la cons- 

 truction. Il en a été de même pour le petit lac et les plantes 

 aquatiques, les premiers groupes biologiques etc. Un crédit spécial 

 de 15,000 francs a été voté par le Conseil Municipal en date du 

 1 er juillet 1902, pour la construction d'un logement destiné au 

 jardinier chef. Cette construction commencée par M. Henri Juvet, 

 architecte, le 15 octobre 1902 a été terminée au printemps de 

 1903; dès le mois de juin de la même année, elle a pu être occupée 

 par le jardinier chef, auquel la surveillance des travaux a été 

 ainsi beaucoup facilitée. 



Il convient en outre de rappeler que si l'organisation du Jardin 

 botanique a pu être aussi rapidement poussée jusqu'au point où. 

 elle est actuellement, cela est dû au fait que les 50,000 francs 

 votés par le Conseil Municipal ont été capitalisés et les dépenses 

 réparties t ~sur les deux seules années 1903 et 1904. 



Enfin pour terminer ce qui concerne le Jardin botanique, 

 rappelons encore, qu'un crédit spécial de fr. 15,171, 40, voté par le 

 Conseil Municipal dans sa séance du 13 mars 1903, a permis 

 l'installation d'un réseau complet de canaux, avec prise d'eau sur 

 la route de Lausanne (haute pression). Le reliquat de ce crédit 

 est destiné à la mise en état de la terrasse au bord du lac et à la 

 pose de bancs : travail qui n'est pas encore entièrement achevé. 



La construction du Conservatoire botanique a passé par des 

 péripéties diverses. Commencés le 5 juillet 1902, les travaux n'ont 

 été achevés qu'au mois d'avril 1904, après avoir subi deux longues 

 interruptions dues aux grèves (1902 et 1903). 



Les plans adoptés par le Conseil Municipal prévoyaient une 

 une construction très simple, strictement adaptée à son but spé- 

 cial. De l'air, de la lumière, de l'espace, une disposition pratique 

 des locaux intérieurs, des facilités d'agrandissements ultérieurs 



