ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОР1И ЗА 1911 Г. 97 



состоялись 26 (13) и 29 (16) августа. Такъ какъ, однако, на этихъ торгахъ цены были 

 понижены лишь на 100 рублей и, следовательно, отпущенной суммы было бы недостаточно 

 для покрьтя всЬхъ расходовъ, то я подалъ прогнете своему начальству о томъ, чтобы 

 наши торги не были утверждены и чтобы мне было разрешено произвести работы хозяй- 

 ствепнымъ способомъ. Прошеше мое было удовлетворено Императорскою Академ1ею Наукъ. 

 Получивъ о томъ 16 (3) октября извещеше, я нанялъ подрядчика 3. I. Сур ни на, который 

 обязался всв требуемый работы исполнить на 300 рублей дешевле см^тнаго назначешя. 

 Немедленно было приступлено къ работамъ. Однако, всл , вдств1е поздняго времени, осенью 

 отчетнаго года удалось только исполнить земляныя работы. Укладка же Фундамента и всв 

 друпя работы, всл'вдств1е наступившихъ морозовъ, должны были быть отложены до сле- 

 дующей весны. По установленш саннаго пути были привезены строительные материалы: 

 л-бсъ, кирпичъ и проч. По заключенному съ подрядчикомъ условию постройка должна быть 

 окончена къ 1 августа 1912 г., за исключешемъ лишь нтжоторыхъ работъ, которыя, мо- 

 жетъ быть, окажется целесообразнее отложить до следующаго года, а именно: окраски 

 половъ и оштукатурки деревянныхъ стенъ. 



Надеясь, такимъ образомъ, что постройка будетъ окончена раньше, чемъ вступить въ 

 силу новые штаты Обсерваторш, согласно съ которыми деятельность Обсерваторш дожна 

 сильно увеличиться, и, следовательно, должно быть приспособлено больше места въ ней, 

 чемъ имеется въ настоящее время, я въ то же время долженъ обратить внимаше на то, 

 что проектъ упомянутой постройки былъ составленъ, когда еще не имелось въ виду въ 

 такой степени увеличить работы Обсерваторш и штатъ ея служащихъ, какъ это пред- 

 полагается по последнему проекту новыхъ штатовъ. КромЬ того, я, при составлеши 

 проекта, долженъ былъ руководиться даннымъ мне предписашемъ во всемъ соблюдать воз- 

 можную экономию. Поэтому въ случае, если предполагаемые новые штаты будутъ утвер- 

 ждены, то въ скоромъ времени опять должны быть испрошены средства на дальнейшее 

 увеличение нашего главнаго здашя. 



Во вторыхъ, было приступлено къ постройке подземнаго помещешя для установки 

 сейсмическихъ приборовъ. Постройку эту мы могли предпринять лишь благодаря Постоян- 

 ной Центральной Сейсмической Комиссш, которая решила устроить при нашей Обсерва- 

 торш первоклассную сейсмическую станщю, снабженную приборами князя Б. Б. Голицына. 

 Комисс1ею же и были ассигнованы нужныя для этой постройки средства. Притомъ Комигая 

 разрешила мне приступить къ работамъ хозяйственнымъ способомъ, безъ назначешя на 

 нихъ торговъ. Благодаря этому разрешенш, полученному 30 (17) сентября, можно было 

 еще осенью отчетнаго года приступить къ работамъ, т. е. къ вырытш ямы. Всего надо 

 было вынуть около 28 куб. саж. грунта. Работа эта велась въ каменистой породе. Верхте 

 слои, оказавплеся растрескавшимися, вынимались сравнительно легко; въ нижнихъ же 

 слояхъ местами обнаружилась сплошная скала, такъ что приходилось пользоваться поро- 

 хомъ. Работы продолжались до конца года, когда ихъ прекратили въ виду ихъ трудности 

 при сильныхъ морозахъ. Невынутой осталась приблизительно только 1 куб. саж. камня, такъ 



Зап. Физ.-Мат. Отд. 13 



