ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОР1И ЗА 1911 Г. 133 



Тифлисская Обсерватор1я. 



Г. Директоръ Тифлисской Физической Обсерваторш, С. В. Гласекъ, доставилъ мне 

 слъ\дующш отчетъ за 1911 годъ для представлешя его Императорской Академш Наукъ. 



Въ отчетномъ году продолжалась постройка магнитной обсерваторш въ Карсани. 

 Сопряженный съ постройкой экстренный работы по надзору, по проверит, матер1аловъ, а 

 также сверхсрочный магнитныя наблюдешя требовали крайняго напряжетя деятельности 

 персонала Обсерваторш, тЬмъ болт^е, что после ухода старшаго наблюдателя Э. Г. Розен- 

 таля эта должность оставалась не замощенной. Только въ апреле месяце состоялась 

 командировка помощника директора Иркутской Обсерваторш И. В. Фигуровскаго, кото- 

 рому было мною поручено исполнеше обязанностей старшаго наблюдателя. 



Согласно требован1ямъ инструкцш, была созвана мною Строительная Комиссия, въ 

 составь которой, подъ моимъ предевдательствомъ, вошли сл г Ьдующ1я лица: помощникъ 

 директора Р. О. АссаФрей, старшш наблюдатель П. Э. Штеллингъ, губернски архи- 

 текторъ инженеръ А. К. Васильевъ, производитель работъ Строительнаго Отдъ\лешя 

 инженеръ Г. И. Бартъ, инженеръ В. Росманъ (по вопросамъ вентиляцш и отоплетя), а 

 позже старшш наблюдатель И. В. Фигуровскш. Производство работъ было поручено 

 инженерамъ А. К. Васильеву и Г. И. Барту, такъ какъ архитекторъ Рогуйск1й, 

 составлявши планы здашй будущей магнитной обсерваторш, къ сожалению, отъ произ- 

 водства работъ отказался, за недостаткомъ свободнаго времени. Этотъ даровитый архитек- 

 торъ, прпнесшш мит, очень много пользы при первоначальной выработки плановъ, скон- 

 чался въ скоромъ времени после своего отказа отъ производства работъ. 



Въ самомъ начале строительнаго сезона продолжеше всвхъ работъ было сдано под- 

 рядчику Панделову на очень выгодныхъ услов1яхъ. Къ сожадтлшо, подрядчикъ Панде- 

 ловъ, не разсчитавъ всвхъ трудностей, съ которыми ему пришлось бороться при производ- 

 стве работъ въ такой отдаленной местности какъ урочище Карсани, производилъ работы 

 настолько медленно, что онъ, несмотря на все данныя ему Комисаей отсрочки, не исполнилъ 

 требованш контракта. Строительная Комисшя была принуждена устранить подрядчика Пан- 

 делова, оставивъ за собой внесенный имъ залогъ въ 3000 рублей. Работы были сданы, 

 въ конце шля м-Ьсяца, другому подрядчику Азарапетову. Этотъ подрядчикъ началъ очень 

 успешно вести работы, но, къ несчастью, онъ былъ ограбленъ во время случившагося въ 

 конце августа нападешя на участокъ разбойниковъ, потерялъ при этомъ более тысячи 

 рублей, и, убедившись съ течешемъ времени, что заработокъ при такихъ обстоятельствахъ 



