

134 М. РЫКАЧЕВЪ. 



будетъ очеаь незначительный, отказался въ начале октября отъ работъ. Въ виду его усер- 

 дия п действительно понесенныхъ пмъ потерь, Строительная Комисая сочла возможнымъ 

 удержать изъ внесеинаго имъ залога только 500 съ неболыппмъ рублей, включивъ эту 

 сумму, согласно договору, въ строительный кредитъ, какъ возмЗяцеше за понесениыя 

 потери. Въ виду наступившей осени и за невозможностью въ данное время подыскать 

 новаго подрядчика, работы производились до конца сезона хозяйственнымъ способомъ. Къ 

 концу сезона былъ законченъ и выштукатуренъ внутри павильоиъ для абсолютныхъ наблю- 

 денш; выведены и покрыты двойнымъ сводомъ, а также отчасти оштукатурены снаружи 

 асФальтомъ стены вар]ащопнаго подвала (кромт, куполовъ двухъ большихъ залъ); выведено 

 и отчасти оштукатурено внутри здаше для службъ и, наконецъ, выведенъ и покрыть 

 асФальтомъ подвальный этажъ и цоколь главпаго жилого здашя. Такимъ образомъ, несмотря 

 на мноия затруднения и неожиданный осложнен1я, заставивпля меня пережить много тре- 

 вожныхъ минутъ, строительный работы двинулись значительно впередъ, и если онт> не 

 будутъ, какъ я надт.ялся, закончены къ сентябрю будущаго 1912 года, то, во всякомъ 

 случат,, къ концу года постройка будетъ завершена. 



Такъ какъ место, где до сихъ поръ находилась будка для абсолютныхъ магнитныхъ 

 наблюденш въ Карсани, предназначено было для главнаго жилого зданая, то я въ начали 

 строите льнаго сезона пзбралъ для пея другое место. На новомъ месте былъ заложеиъ подъ 

 будку каменный Фундаментъ и цоколь изъ мрамора, служившаго для новаго абсолютнаго 

 павильона, такъ что новая установка можетъ считаться долговременной. Разница между 

 величинами магнитныхъ элементовъ на старомъ и новомъ местэхъ была, конечно, предвари- 

 тельно определена. Эта будка составитъ въ будущемъ отличное помъщеше для временныхъ 

 абсолютныхъ измЕренш при сравненш магнитныхъ приборовъ во время магнитной съемки, 

 а также при посЕщенш иностранныхъ ученыхъ для подобной цели. 



Дабы въ будущемъ году начать работы по возможности рано и безъ задержки, зимше 

 месяцы были посвящены заготовке строительнаго матер1ала, производилась подвозка песку, 

 камня, а также подготовка запаса глины для выжигаия кирпича. 



Изъ более крупныхъ работъ, произведенныхъ въ отчетномъ году въ Тифлисской 

 Физической Обсерваторш, слъдуетъ отметить вновь выведенную ограду со стороны 

 улицы, изъ кирпича и камня, на место старой, пришедшей въ полную негодность. 

 Вообще вся ограда обсерваторскаго участка давно нуждается въ капитальномъ ремонте. 

 Эту работу придется выполнить частями, такъ какъ расходъ на всю ограду слишкомъ 

 великъ для бюджета Обсерваторш, даже при новыхъ кредитахъ, которые будутъ въ моемъ 

 распоряженш въ 1913 году. 



Въ центральномъ залъ- Обсерваторш устроены стекляныя перегородки, выделяющая 

 ея центръ въ самостоятельное помЕщеше съ постоянной температурой, такъ что можно 

 надеяться, что находящееся тамъ барометры и нормальные часы много выиграютъ отъ 

 этого сооружешя. 



Кроме того, произведены нвкоторыя обычныя ремонтныя работы. 



