( 228 ) 



I ] April. Verscheidene gaten, die in het verzakte gedeelte 

 en voor meurs gevallen waren, op nieuw laten digtstraten. 



Voor het kantoor van de schippersboot, achter den gemet- 

 selden kademuur, is een gat in de straat gevallen, hetwelk 

 ook al door het hooge water daarin gekomen was. 



Junij. Het rabat onder het koepel tj e weder in orde gemaakt. 



Gedurende den geheelen zomer is het hoog water geweest, 

 totdat in de maand November het water vallende werd en 

 op den 



14 November, toen het water aan de peilschaal 2,19 el 

 teekende, is er weder eene scheur of zakking in het rabat 

 van het koepel tj e gekomen. 



19 November was het water zoo laag, dat men aan het 

 gat, dat in den kaaimuur voor het Rotterdamsche Koffijhuis, 

 gedurende den zomer bij hooger water was gekomen, een 

 begin kon maken met digt metselen. 



Dit gat is in den vooruitschuivenden schuinen kademuur, 

 en daardoor was het bovenste gedeelte zonder dragt en wel 

 ter diepte van drie steenen weggeslagen. Bij een water- 

 stand van 2,09 el op bovengemelden datum, is er aan be- 

 gonnen en zijn er 1500 metselsteenen in verwerkt. De 

 rollaag bovenop is ook weder ingemetseld en overal digt 

 gemaakt. 



1861. 



23 Januarij. Peilingen over het ijs op de rivier gedaan; 

 daarvan staten gemaakt en het resultaat aan den Heer 

 CONRAD medegedeeld. 



II Februarij. De kraan afgelood, 



Junij. Vermits in den loop van het vorige en dit jaar 

 de verzakking zoo al langzaam werkende is geweest en de 

 weg langs de Waal bij het torentje moeijelijk voor de pas- 

 sage wordt, heb ik een voorstel aan Burgemeester en Wet- 

 houders gedaan, om een en ander op te hoogen. Dit voor- 

 stel is ten fine van onderzoek gesteld in handen van de 



