( 229 ) 



Bazen hoogsïeaten, verburg en beuming, die bij rapport 

 van 22 Junij hunne goedkeuring aan het plan gaven. 

 8 Augustus werd dat werk aanbesteed en aangenomen door 

 j. HASPELS voor de som van ƒ 1660, — . 



30 Augustus. Met de werkzaamheden is sedert eenige 

 dagen een begin gemaakt. Het water begon te vallen (de 

 stand is op heden 1,92 el) en er deden zich nu kleine 

 scheurtjes in het rabat en nieuw gemetselde goot in de 

 groote straat op. 



Ook over de Yischmarkt teekent de zakking als naar ge- 

 woonte af. 



6 September, In den nieuwen kaaimuur worden kleine 

 scheurtjes zigtbaar. Waterstand op heden 1,57 el. 



12 September. De verzakking is zoo erg dat ik een rap- 

 port daarover aan Burgemeester en Wethouders heb inge- 

 zonden. Gemiddelde zakking op enkele plaatsen 15 Ned. 

 duimen, vooruitschuiving 8 duim. 



14 September. De nieuw opgemetselde kademuur is met 

 de rollaag er overheen klaar gekomen. 



De grond of straat daar achter wordt opgehoogd. Bezig 

 met afbreken van de Kraanpoort. 



18 September. Begonnen met den aanleg van den muur 

 om het erf van de voogd langs de Waalzijde. 



23 September. Kommiezenhuisje regt gezet en het te 

 dien einde opgeligt 18 Ned. duimen. Op den 12<^6" Septem- 

 ber eene peiling gedaan in de rivier voor het torentje, zie 

 den Staat (gereduc. op 3 el N. S.). 

 5 el van de kaai diep 



lU 



// 



// 



15 



// 



// 



20 



// 



// 



25 



// 



// 



30 



// 



// 



35 



// 



V 



iiei 



) 3,50 el 



ft 



6,30 ,, 



11 



7,90 „ 



II 



9,45 // 



11 



10,00 ,/ 



u 



10,90 „ 



n 



10,80 „ 



Verder langzaam ondieper. 



