( 243 ) 



3. Aangekochte schepen, baggermachines, 



werktuigen en ander materieel. . . fr. 8,000,000 



4. Woningen en andere gebouwen. . . . // 2,500,000 



Te zamen hTiÖJbOfiÖÖ 



De tot heden gedane werkelijke uitgaaf voor de werken 

 met de algemeene kosten voor de eerste enz. bedraagt dus 

 ongeveer fr. 30,000,000 



Wanneer men zeer globaal schatten wil, wat er nog ge- 

 daan moet worden, verkrijgt men het volgende resultaat. 



Het graven en verder uitdiepen van het kanaal tot de 

 diepte van 8 El over eene breedte van 56 Ei op de water- 

 lijn, vordert nog eene uitgraving van 50,000,000 kub. El, 

 waarvan 20,000,000 boven en 30,000,000 onder water. 



Indien men stelt, dat de algemeene uitgaven bij de vor- 

 dering der werken, den prijs van de kub El grond tot 

 gemiddeld 1 frank doen rijzen, dan zal de uitgave voor 

 het aardewerk nog kunnen zijn fr. 50,000,000 



De beide havens worden geschat op * 25,000,000 



Stelt men voor verdere werken en mo- 

 gelijke misrekeningen nog » 25,000,000 



Zoo is er nog noodig fr. 100,000,000 



zijnde verre beneden de som, waarover de Maatschappij nog 

 kan beschikken. 



Wat de tijd aangaat tot het voleindigen der werken, zoo kan 

 men daarvoor zeer globaal de volgende berekening aannemen. 



Het aantal arbeiders, op de Landengte werkzaam, be- 

 draagt thans 20,000 man. 



Deze vergraven en vervoeren gemiddeld \\ kub El per 

 man en per dag. 



20,000 man ad 30,000 kub. El per dag geven per 

 maand 900,000 kub. El. 



