RAPPORT 



»jU DIRLCTEUR DU MÜSEE ROYAL d'hISTOIRE NATURELLE SUR l'ÉTAT 

 D AVANCEMENT DE LA CARTE GÉOLOGIQUE DÉTAILLÉE DE LA BEL- 

 GIQUE, A J, A FIN DE l'exercice 1882. 



Les travaux du Service géologique ont atteint, durant cet exer- 

 cice, un degré d'avancement qui le met en mesure de faire procéder 

 d'une manière continue à la publication de levés monographiques 

 pour trois de ses sections et de terminer pour les deux autres la 

 période préliminaire prévue par le programme de l'institution. 



A cet effet, un total de cinq cent trente-deux jours a été consacré, 

 depuis le mois de février, au levé de quatre groupes de terrains et 

 à l'exploration préalable des divers autres groupes. 



Le diagramme ci-joint indique la situation actuelle de ces tra- 

 vaux. 



Il en résulte que sept feuilles sont en état de publication. L'une 

 d'elles, terminée au mois d'octobre 1881 et soumise à cette époque 

 aux formalités réglementaires, a été remise, il 3^ a un mois, aux 

 mains des typographes pour son impression en couleurs, lorsque 

 le Service en a reçu l'autorisation: elle paraîtra vers la fin de 

 l'année. Trois autres sont à la gravure et les trois dernières le 

 seront cet hiver. 



La coordination des documents recueillis a suivi une marche 

 correspondante et a pu en outre se traduire par une série de 

 notices publiées ou sous presse. 



Les travaux, exécutés pendant l'année dans les cinq sections, 

 peuvent se résumer ainsi : 



r^- Sectiofi. M. Dupont a consacré sept jours à la vérification de 

 ses levés antérieurs sur les feuilles de Dinant et de Natoye qui vont 

 être publiées : quatre-vingt-trois jours au levé des calcaires devo- 

 niens et de leurs schistes, a l'étude comparative des schistes de 

 Frasne et de la Famenne et à l'exploration des derniers termes de 

 la série devonienne inférieure ; neuf jours a une première étude 

 des terrains de l'Ardenne déterminés comme terrains rhénans par 



