— 178 — 
In het volgende jaarverslag van den Topographischen 
Dienst vindt men eenige bijzonderheden omtrent den bouw 
van den 2den pilaar * 
„Daar de politieke toestand in het landschap Korintji den 
„bouw van den pilaar op het ontworpen hoofddriehoekspunt 
„op de Korintji-helling van de Piek van Indrapoera toeliet, 
„werd tot dien bouw, met Sandaran Agoeng—zie plaat I1— 
„als uitgangspunt, overgegaan. De werkzaamheden werden 
„opgedragen aan den adjudant onderofficier E. A. V. LÜBECK. 
„Voor het bereiken van de plaats, waar de pilaar moest 
„worden opgericht, een plek op enkele honderd meters 
„beneden den top van de Piek gelegen, werd een marsch 
„van negen dagen vereischt. Tot het meer Danau Bénto 
„werd het pad gevolgd, den gidsen in Si Oelak Daras, in 
„het Noorden der vallei gelegen, bekend; van af dat meer 
„moest een tracé worden gezocht, daar de Piek van Indrapoera 
„uog niet van uit Koerintji was bestegen. 
„Daar de meeste ruggen van dezen berg smal zijn en een 
„met rolsteenen bezaaiden steenharden bodem bezitten, welke 
„zich voor de oprichting van den pilaar minder goed eigende, 
„was voor de bepaling van de meest geschikte plaats nog 
„eene bijzondere verkenning noodig. Deze plek eenmaal 
„gevonden zijnde, moest daar eenige afgraving worden 
„verricht voor het verkrijgen van een plateau van voldoende 
„oppervlak om daarop later de voor den hoekmeter en diens 
„personeel noodige observatie- en verblijfshutten te kunnen 
„oprichten. 
„De verkenning met den pilaarbouw nam een viertal, de 
„terugmarsch vijf dagen in beslag. Daar de plaats, waar de 
„pilaar werd opgericht, nog op zeven dagen afstands van 
„de laatste doesoen gelegen was, moest een vivresvoorraad 
„voor ruim 14 dagen worden medegenomen voor den pilaar- 
„bouwer en diens vast personeel, de zes militairen, waaruit 
„de dekking bestond, en de koelies voor het transport der 
„materialen, gereedschappen, enz. 
') Jaarverslag Topographischen Dienst 1907 pag. 3 en 4, 
