﻿Arbeitsbericht 
  über 
  die 
  Ausgrabungen. 
  

  

  I. 
  Teil. 
  Die 
  Arbeiten 
  des 
  Jahres 
  1907 
  bis 
  August 
  

  

  von 
  

  

  Mineningenieur 
  F. 
  Oppenoorth. 
  

  

  Mit 
  Tafel 
  II, 
  Figur 
  1—3, 
  Tafel 
  III 
  und 
  12 
  Textabbildungen. 
  

   • 
  

  

  Am 
  1. 
  Januar 
  1907 
  schiffte 
  ich 
  mich 
  in 
  Genua 
  ein 
  und 
  erreichte 
  Trinil 
  nach 
  kurzem 
  Aufenthalt 
  

   in 
  Batavia 
  gegen 
  Ende 
  Januar. 
  

  

  Da 
  Trinil 
  selbst 
  nur 
  aus 
  einigen 
  Malaienhütten 
  besteht 
  und 
  daher 
  keine 
  Unterkunftsmöglichkeit 
  

   bot, 
  mußte 
  ich 
  mich 
  zunächst 
  in 
  Ngawi 
  einquartieren, 
  von 
  wo 
  aus 
  ich 
  sofort 
  die 
  Errichtung 
  der 
  nötigen 
  

   Bauten 
  ins 
  Werk 
  setzte. 
  

  

  Die 
  Lage 
  der 
  Expeditionshäuser 
  war 
  durch 
  die 
  Lokalverhältnisse 
  bestimmt. 
  Wir 
  wählten 
  dafür 
  

   ein 
  ca. 
  100 
  m 
  breites, 
  in 
  eine 
  Flußecke 
  vorragendes 
  und 
  von 
  zwei 
  Bachschluchten 
  eingegrenztes 
  Plateau, 
  

   das 
  freien 
  Überblick 
  über 
  die 
  zwei 
  nächstliegenden 
  Windungen 
  des 
  hier 
  stark 
  gekrümmten 
  Solo-Flusses 
  

   und 
  auf 
  die 
  schräg 
  gegenüberliegende 
  Fundstätte 
  der 
  Pithecanthropits-Reste 
  gewährte. 
  Am 
  Rande 
  dieses 
  

   Plateaus 
  befand 
  sich 
  der 
  von 
  Dubois 
  errichtete 
  Gedenkstein 
  1 
  ). 
  

  

  Wir 
  konnten 
  von 
  hier 
  aus 
  die 
  beiden 
  Hauptstellen, 
  an 
  denen 
  unsere 
  Grabungen 
  einsetzen 
  sollten, 
  

   dauernd 
  im 
  Auge 
  haben. 
  

  

  Ich 
  fand 
  zwar 
  die 
  der 
  SELEXKA-Expedition 
  zugeteilte 
  Kolonne 
  von 
  25 
  Zwangsarbeitern 
  nebst 
  

   2 
  europäischen 
  Aufsehern 
  (Sergeanten) 
  bei 
  unserer 
  Ankunft 
  in 
  Ngawi 
  bereits 
  zur 
  Verfügung, 
  durfte 
  

   sie 
  aber 
  nicht 
  eher 
  nach 
  Trinil 
  überführen, 
  bevor 
  dort 
  das 
  Haus 
  für 
  dieselben 
  fertiggestellt 
  und 
  mit 
  dem 
  

   obligatorischen 
  Stacheldrahtzaun 
  (als 
  interimistisches 
  Gefängnis) 
  eingerichtet 
  war. 
  

  

  Ich 
  mußte 
  daher 
  dieses 
  Haus, 
  sowie 
  eine 
  provisorische 
  Wohnung 
  für 
  mich 
  mit 
  angeworbenen 
  

   Freiarbeitern 
  (Kulis) 
  herstellen. 
  

  

  Diese 
  Leute 
  bekamen 
  von 
  uns 
  einen 
  Lohn 
  von 
  30 
  Cent 
  pro 
  Tag 
  (ca. 
  eine 
  halbe 
  Mark), 
  was 
  für 
  diese 
  

   Gegend 
  viel 
  ist. 
  Trotzdem 
  waren 
  die 
  Arbeitskräfte 
  schwer 
  zu 
  bekommen. 
  Fast 
  alle 
  Männer 
  waren 
  mit 
  

   der 
  Arbeit 
  auf 
  den 
  Paddifeldern 
  (Reisfeldern) 
  beschäftigt, 
  und 
  so 
  erklärt 
  es 
  sich, 
  daß 
  die 
  Vorarbeit 
  viel 
  

   Zeit 
  in 
  Anspruch 
  genommen 
  hat. 
  Auch 
  die 
  Herbeischaffung 
  von 
  Baumaterial 
  hat 
  uns 
  viel 
  Mühe 
  gekostet. 
  

   Anderes 
  Material 
  als 
  Bambus 
  war 
  sehr 
  schwer 
  zu 
  bekommen, 
  obwohl 
  man 
  sich 
  ganz 
  in 
  der 
  Nähe 
  der 
  

   Djatiwälder 
  befand. 
  Diese 
  Wälder 
  stehen 
  nämlich 
  unter 
  Regierungsaufsicht, 
  und 
  der 
  Holzverkauf 
  ist 
  

   verpachtet. 
  Nur 
  an 
  einigen 
  Stellen 
  sind 
  Holzvorräte 
  aufgespeichert, 
  wo 
  man 
  seinen 
  Bedarf 
  durch 
  Kauf 
  

   decken 
  kann. 
  Dazu 
  kommt 
  noch, 
  daß 
  man 
  für 
  den 
  Holziransport 
  einen 
  Erlaubnisschein 
  haben 
  muß. 
  

  

  1) 
  Vgl. 
  Fig. 
  C 
  auf 
  S. 
  XII 
  und 
  Fig. 
  7 
  auf 
  S. 
  XIV 
  des 
  Expeditionsbericlüs 
  der 
  Frau 
  Prof. 
  Selenka. 
  

  

  