fra bestyrelsen. 23 
arkitektur. Qgsaa terrænforholdene frembød betydelige vanskelig- 
heder, idet den største del af søndre fløi maatte opføres paa et 
terræn, der laa ca. 4 meter lavere end resten. Denne vanskelighed 
blev overvunden paa en ypperlig maade ved anlægget af den oven- 
for omtalte runehal, som 1 høi grad hæver bygningens udseende 
seet fra syd. | 
Bestyrelsen vil ikke undlade paa dette sted at yde hr. SPARRE 
sin varmeste tak og anerkjendelse for hans store andel i bygge- 
arbeidets heldige løsning. Samtidig aflægger man ogsaa sin er- 
kjendtlige tak til byggekomiteens medlemmer for deres ledelse af 
arbeidet og til den af byggekomiteen engagerede arkitekt, hr. Jens 
Z. KIreLnanD, som var den, der umiddelbart forestod arbeidets 
udførelse og tillige udførte tegninger til en hel del detaljer, for- 
nemmelig 1 foredragssalen. 
Foredragssalenes indredning til deres specielle øiemed ligesom 
indredningen i bibliotheket og læseværelset er udført efter udkast 
og tegninger af museets sekretær dr. BRUNCHORST. 
Hvad den økonomiske side af sagen angaar, saa var den op- 
rindelige anbudssum 160000 kr., hvoraf 10 pCt. først forfalder til 
udbetaling 2 aar efter byggearbeidets afslutning d. v. s. lste mai 
1900. Til dette beløb kommer en del ekstraarbeide, anskaffelser af 
ovne, som ikke indgik i anbudet, arkitekthonorar og tilfældige ud- 
gifter, saa det samlede beløb blir kr. 175993.29 heri iberegnet den 
gjenstaaende del af anbudssummen. 
Af ekstraarbeider maa nævnes forlængelse af terrassen med 
huggen stenbalustrade langs hele østre facade af søndre fløi og udmi- 
nering af ca. 200 kv. m. kjælderrum under nordre fløi. 'Terras- 
sen med dens kostbare balustrade var oprindelig tænkt alene 
at skulle strække sig langs en liden del af søndre fløis østre facade, 
til den der opførte graastensmur. Af hensyn til udseendet maatte 
man imidlertid beslutte sig til at rive ned denne graastensmur og 
flytte det paa den anbragte gitter, saa det flugter med nordre side 
af søndre fløi, samtidig som terrassen maatte forlænges til den 
nye linie for gitteret. Kjælderne under nordre fløi havde man 
ment at lade ligge uudgravede, idet man antog, at de kunde ud- 
graves senere, naar rummet viste sig at tiltrænges. Imidlertid 
viste det sig, at der var fast fjeld langt høiere op end man havde 
ventet, og at kjælderne følgelig maatte udmineres. Dette arbeide 
maatte med nødvendighed udføres før bygningens fuldførelse og 
kostede 1 og for sig et betydeligt beløb, samtidig som det nødvendig- 
gjorde høiere grundmur end entreprenøren skulde levere og en hel 
