Indberetning 1886 



væsentlige og angaar kun indredningen. Bygningens ydre udseende 

 er ikke bleven forandret efterat de oprindelige tegninger udførtes. 



Efter det af hr. arkitekt Sparre udarbeidede overslag skulde 

 en bygning efter denne plan koste 150000 kr. Af denne sum an- 

 søgte man i 1895 staten om kr. 90000 og under 2den marts 1896 

 bevilgede stortinget kr. 75000, idet bidraget fordeltes paa tre 

 budgetterminer med kr. 25000 paa hver. Bidraget gaves „paa be- 

 tingelse af, at hvad der uclover det offentliges samlede bidrag til- 

 trænges i dette øiemed tilveiebringes paa anden maade og at Bergens 

 kommune overtager garantien for bygningens fremtidige vedligehold 

 eller at denne sikres paa anden betryggende maade". 



Man indgik derefter til kommunestyret med andragende om 

 bevilgning af ki\ 45000 idet kr. 30000 var museet tilsagt som privat 

 bidrag af hr. grosserer C. Sundt. Under Ilte mai bevilgede kom- 

 munestyret det ansøgte beløb, paa vilkaar af at to medlemmer af 

 byggekomiteen skulde opnævnes af formandskabet og idet dette i 

 sin indstilling udtalte som sin forudsætning „at det nævnte bidrag 

 blir kommunens endelige bidrag til den projekterede udvidelse af 

 Museet". Til sikrelse heraf forlangte formandskabet sig forelagt 

 anbud paa det hele arbeide før dette igangsattes. Samtidig vedtog 

 kommunestyret at overtage ogsaa fløibygningernes vedligehold og 

 brandforsikring ..naar byggearbeidet er afleveret i godkjendt færdig 

 stand." 



Til medlemmer af byggekomiteen havde museet for sit ved- 

 kommende tidligere opnævnt bestyrelsens medlem hr. Gerh. Sundt 

 samt d'hrr. konservatorer Brunchorst og Gustaeson; formand- 

 skabet opnævnte nu blandt sine medlemmer d'hrr. maler Andersen 

 og bager Brynildsen, hvorhos komiteen foreløbig tiltraadtes al 

 byens bygningsinspektør. 



Komiteen gjennemgik nu cle oprindelige planer, ved hvilke dog 

 ingen væsentlige forandringer foretoges, og lod tegninger i maale- 

 stok Vioo samt anbudsbetingelser udarbeide af bj^gningsinspektøren 

 hr. arkitekt Sparre med assistance af hr. arkitekt Tønnesen. Der- 

 efter indbødes til anbud paa det hele byggearbeide, hvorved det 

 imidlertid viste sig, at dette ikke for tiden kunde faaes udført for 

 den oprindelige overslagssum. De indkomne anbud oversteg denne 

 med et betydeligt beløb. 



Af den under hr. Sparres fravær konstituerede bygnings- 

 inspektør hr. arkitekt Kielland blev der nu, i forening med dr. 

 Brunchorst, foreslaaet endel forandringer i byggeplanen, som uden 



