DE LAS VIAS DE COMUNICACION. 367 



Pero habiéndose acabado antes la obra, precisamente en 

 la primavera, alargóse hasta á un año el tiempo de la res- 

 ponsabilidad, á fin de probar la solidez de la via durante 

 los rigores del invierno. 



El gobierno debia entregar al Señor Meiggs 5,500,000 

 pesos en dinero efectivo y por mensualidades, á medida 

 que fuesen avanzando los trabajos desde Quillota hasta 

 la cima del Monte Negro, y los que se hicieren desde este 

 punto hasta Santiago, dando al contratista las dos terceras 

 partes del valor en obligaciones del Tesoro con un 6 por 

 ciento de interés anual y un 4 por ciento de amortización, 

 y el tercio restante en dinero. El gobierno retenia como 

 garantía un 10 por ciento de esta subvención, exigible 

 cuando el contratista le entregase al menos 15 millas de 

 caminos terminados á su entera satisfacción . 



Debían rebajarse de los 5,500,000 pesos las cantidades 

 entregadas por obras ejecutadas en las secciones del camino 

 en construcción desde Quillota á Santiago, y obligábase 

 ademas» el contratista á recibir como dinero efectivo todos 

 los materiales que la empresa tenia preparados para la 

 continuación del camino, estimados en el precio que al 

 gobierno hubiesen costado. Estas dos rebajas fueron ava- 

 luadas mas tarde en 820,733 pesos 94, pero hubo varios 

 objetos rechazados por el ingeniero, de suerte que en rea- 

 lidad no llegaron sino á 818,247 pesos 3i por los trabajos ya 

 concluidos y 512,905 pesos 84 por los materiales recibidos. 



Terminado el plazo de los tres años y concluida del todo 

 la obra, el gobierno debia pagar al Señor Meiggs otros 

 300, 000 pesos en obligaciones de 500 pesos que debían 

 ganar un seis por ciento de interés aaaaL 



El contratista se obligaba á pagar ana multa de diez mil 

 pesos por cada mes que demorase la entrega del camino 

 sobre el plazo estipulado, y el gobierno á abonar por su 

 parte igual cantidad por cada wms que se anticipase del 

 p\mo fijado la terminación de la via. 



