dovesse estendersi su tutta l'area dell' edifizio e delle intercapedini esterne ed in- 

 terne, e che questo sterro generale dovesse ulteriormente spingersi per tutta l'am- 

 piezza dei sotterranei rispettivamente alle quote 53 m ,00 e 50 m ,00 di sopra indicate, 

 e come appare distintamente dalla pianta N. 1 Ogni più profonda escavazione, fino 

 al livello del terreno ritenuto idoneo per ricevere la base dei muri doveva eseguirsi 

 a sezione ristretta, ossia nelle dimensioni che ai muri stessi erano assegnate. 



In base agli scandagli eseguiti si presunse una profondità media per le fon- 

 dazioni di metri 9.00 valutati dal livello della via Venti Settembre. Si opinava 

 in fine che fosse assegnata all'impresa il termine di un anno per compiere le fondazioni 

 accordando un prolungamento di giorni due per ogni decimetro di maggiore profon- 

 dità media. 



In base ai criteri precedentemente indicati compilavasi il computo metrico che 

 per le fondazioni conduceva ai seguenti risultati: 



Sterro generale per portare tutta l'area dell'edifizio alla quota 

 55. 80 e per la incassatura dei locali sotterranei al livelli 53 m , 00 

 e 50 m , 00. •. . M.' OV 233,732. 00 



Cavi a sezione obbligata per fondazione di muri spinti in media 

 fino alla quota 51 m ,00 ...... 33,977. 00 



Totale del movimento di terra M. 1 C 267,709. 00 



Muratura di qualunque specie fino al piano delle sostruzioni, 

 ossia fino alla quota 55 m , 80 . . . , . . . . . . M. 1 C7 36,163. 00 



2.° Cominciamento dei lavori — prime vicende — franamenti — le gal- 

 lerie sotterranee — provvedimenti adattati — risultati finali. 



Il 1° aprile 1872 ponevasi mano ai lavori di sterro ed alla deviazione dell'acque- 

 dotto Felice. La straordinaria ampiezza dell'edifizio, rese necessario di abbandonare 

 il sistema di costruzione per piani orizzontali, e di adottare invece la disposizione 

 a scaglioni, incominciando da uno dei lati minori e progredendo verso il lato opposto, 

 e così fu incominciato lo sterro sulla fronte minore verso l'ospizio di Termini e per 

 la intera sua estensione frontale di metri 120; parte destinata a residenza della Corte 

 dei Conti, mentre era destinato al Debito Pubblico il lato opposto. 



Davasi opera alla escavazione generale del terreno fino al piano delle sostru- 

 zioni, ossia fino al livello 55 m , 80, ed all'ulteriore approfondamento fino alle quote 53 m 

 e 50 m rispettivamente per la incassatura dei sotterranei nei due Corpi o Padiglioni 

 d'angolo di questo lato. Al cader del settembre si attaccarono le escavazioni a 

 sezione ristretta in tutto il muro perimetrale esterno di quel fianco, per uno svi- 

 luppo di circa 140 metri (vedi Pianta N. 1, lett. a, b , h, i.) Questi cavi 



aperti in un terreno di scarico e macerie andavano armandosi nel modo ordinario 

 di mano in mano che proseguiva il loro approfondamento che più attivamente 

 spinge vasi intorno all'angolo f, g, h del Padiglione posteriore. — Il 19 ottobre quel 

 cavo raggiungeva il livello 49 m , 60 senza ancora rinvenire un suolo non tocco, ed 

 incontrava a 9 m ,00 dall'angolo, il colmo di una grotta o cava antica di pozzolana 

 nera. Contemporaneamente pronunciatisi una crinatura, o distacco nel terreno cir- 



