— 425 — 



forante a discendere , mentre avressimo avuto notizia delle vuote cavità , se vi erano, 

 dalla immediata caduta dell'asta metallica che doveva precipitarne al fondo. Ma 

 più sicura guida fu per noi l'acqua con cui, riempivasi il foro a misura che andava 

 eseguendosi; se l'acqua non discendeva era chiaro che tutto il foro era entro terreno 

 compatto, se lentamente disperdevasi poteva arguirsi essere stato incontrato un am- 

 masso di materie incoerenti , se ad un tratto spariva quello era il seguo che il foro fa- 

 ceva capo a cavità. E pertanto in aggiunta alle già riferite disposizioni stahilivasi 

 che prima di principiare la fondazione di qualsivoglia tratto, dovesse farsi- precedere 

 l'esplorazione del terreno sottostante mediante fori eseguiti con harra a mina distanti 

 fra loro non più di 3. m 00, e profondi non meno di 6. m 00. — Stimai inoltre oppor- 

 tuno di aumentare di 0. 20 in base la grossezza di tutti i muri di spessore superiore 

 a M. ! 1 20 onde le pressioni fondali fossero ripartite su base più estesa, nè mai supe- 

 rassero malgrado il maggiore approfondamento i 5 chilog. per centimetro quadrato. 



Finalmente il 12 Novembre di queir anno 1872, circa 12 metri di cavo 

 intorno all' istesso angolo esterno g, h, i del padiglione posteriore della cui fon- 

 dazione fino ad ora abbiamo parlato, essendo stati portati in base a due metri 

 di larghezza, avendo il fondo alla ordinata 45 m , 58 regolarmente spianato ed incas- 

 sato per l m , 20 entro solidissimo banco di tufo terroso come in antecedenza accennai, 

 essendosi esplorato e trovato non tocco il terreno sottostante mediante l'apertura di 

 quattro fori distanti fra loro rispettivamente 2 m ,00, 3 m , 50, 3 m , 00 spinti ad oltre 

 5 m , 00 di profondità, si incominciò la fondazione dei muri. Quel breve cavo era 

 stato cominciato ad aprire sul cadere di settembre. — Era un mese e mezzo che 

 ci si stava d'intorno! 



L'indole del terreno obbligò dipoi a fondare successivamente per tratti anco minori, 

 talvolta per lunghezze non maggiori di l m ,80 a 2 m ,00. — Quasi sarei per dire a guisa 

 di altrettanti pilastri calati in un pozzo. ■ — Queste murazioni parziali facevano l'uf- 

 fizio di speroni o contraforti intermedi a sostegno del terreno e davano la possibilità 

 di compiere lo escavo nel tratto fra due consecutivi, e di fondare nell'intervallo 

 senza eccessiva difficoltà e pericolo. 



Già fin dal 12 novembre pronunciavasi nel terreno prossimo al cavo del muro di 

 perimetro fra i padiglioni della Corte dei Conti, un'esteso distacco, e nel giorno succes - 

 sivo compievasi il franamento di un lungo tratto. — Altra frana in altro punto dello 

 stesso cavo avveniva il 15, e poi il 20; e consecutivamente il 9 decembre altra estesis- 

 sima frana verificavasi presso il padiglione anteriore. — Il fondo escavato era ivi 

 a 46 m , 81, già eseguiti i tasti si era per dar mano alle fondazioni, quando le 

 quattro grandi gallerie da cui era solcato ad un tratto crollavano dando agli operai 

 appena agio di porsi in salvo; Ivi fra le terre si discopriva una testa colossale di 

 Tito. — E così di seguito il lavoro progrediva fra macerie e rovina, tanto che quei 

 primi 140 m di cavi cominciati ad aprire nell'ottobre 1872 non furono terminati e 

 chiusi coi muri se non ai primi di aprile 1873, che è quanto dire 6 mesi dopo! 



Le esplorazioni eseguite per riconoscere il suolo al disotto del fondo dei cavi 

 avevano dato fino allora la sicurezza di assenza di cavità, quando il 21 novembre 

 dovetti constatare che l'acqua in uno dei fori in quel giorno esplorati rapidamente 

 spariva. Ordinai che ivi si aprisse un pozzo per riconoscere la causa del disperdi- 



54 



