114 



F. HALET. — LES PUITS ARTÉSIENS 



Ledien, mais, comme nous le verrons plus loin, cette colonne ne les 

 arrêta point et des eaux apparurent au fond du puits au moment des 

 essais de pompage. 



Enfin, une quatrième colonne de 0 m 20 de diamètre, ayant toute la 

 hauteur du puits, c'est-à-dire 98 m 80, lut arrêtée dans les sables ypre- 

 siens. 



Essais de pompage. — Lorsque le puits était arrivé à la profondeur 

 de 98 m 80, afin de se réserver le moyen d'approfondir le puits si les 

 résultats du pompage étaient défavorables, la formation d'une poche 

 dans les sables ypresiens a été tentée avant d'effectuer le cimentage des 

 intervalles annulaires entre les tuyaux. 



Ces pompages ont duré huit jours, à raison de huit heures de pompage 

 par jour au moyen d'un compresseur. 



Le tuyau d'aspiration employé avait O m 065 de diamètre intérieur et 

 O m 075 extérieur; le tuyau du compresseur avait 0 m 020 de diamètre 

 intérieur et 0 m 026 extérieur. 



Les premiers jours de pompage donnèrent une eau boueuse, très 

 chargée de sable vert très fin; dès le sixième jour, vers la fin de chaque 

 journée, la proportion de sable entraîné diminuait fortement et 

 l'eau extraite se colorait en brun, la couleur se fonçant au fur et à 

 mesure de la diminution graduelle du sable que l'eau contenait. Cette 

 coloration brune provenait évidemment d'une infiltration des eaux 

 supérieures lediennes, par suite d'un manque d'étanchéité dans les 

 tuyaux rivés, et par suite des dépressions produites par les pompages ; 

 on ne pouvait l'expliquer autrement, car on n'a jamais, en Belgique, 

 reconnu de traces d'acide apocrénique dans les eaux de l'étage 

 yp resien. 



Cette infiltration des eaux brunes étant reconnue, on procéda au 

 cimentage du puits. 



Cimentage. — Les entrepreneurs furent laissés libres d'employer leur 

 procédé habituel; le cimentage a été fait simultanément pour les trois 

 anneaux concentriques. 



Un sac de ciment pur fut déversé à sec dans l'intervalle entre les 

 tuyaux de 0 m 28 et 0 ra 20 de diamètre; tous les intervalles furent 

 ensuite remplis au moyen d'un mélange immergé à sec, composé de 

 deux parties de ciment pour une partie de sable. 



L'opération fut terminée en quatre jours, les deux derniers jours 

 étant surtout employés à combler les vides qui provenaient probable- 

 ment de fuites de ciment à travers les tuyaux. 



Dès le deuxième jour de cimentage, le niveau de l'eau se releva dans 



