EEGULACYJA WISŁY. 



kamienne EF i GH i dwa porty rzeczne X i Y, których budowa chociaż należy do 

 miasta, lecz znajdując się z robotami regulacyjnemi w ścisłym zwifjzku, ma być 

 wykonaną w naznaczonym zgóry terminie ukończenia wszystkich robót i wszelkie 

 typy jak również porządek i sposób ich wykonania powinny być ułożone po wza- 

 jemnem porozumieniu się administracyi rządowój robót regulacyjnych z władzami 

 miejskiemi. 



Jeśliby jednakże magistrat m. Warszawy odłożył wykonanie robót należą- 

 cych do miasta na czas nieograniczony, to w celach niewstrzymy wania ogólnego 

 biegu robót regulacyjnych projelituje się w granicach robót pomienionych dopeł- 

 niać te tylko, które okażą się koniecznemi do żabespleczenia i podtrzymania bu- 

 dowli już wykonanych. 



Co się zaś tyczy rezultatów, jakie mogą być osiągniętemi w pierwszym roku 

 robót regulacyjnych, to autor projektu przewiduje, że aczkolwiek po wybudowa- 

 niu tamy podłużnój ABCD nastąpi niejakie pogłębienie koryta rzelvi naprzeciw 

 ul. Solec, nie uniknie się przeto częstych zmian tej głębokości i dla ubespieczenla 

 należytego działania wodociągów zajdzie potrzeba peryjodycznego pogłębiania 

 koryta w temże miejscu zapomocą dragowania. 



Projekt p, Kosteneclłiego regulacyi Wisły pod Warszawą ze wszystkiemi, 

 odnoszącemi się doń uwagami, po rospatrzeniu w Radzie Ministeryjum Komuni- 

 kacyj, został zatwierdzonym przez p. Ministra w dniu 31 Maja 18^5 r. a roboty 

 postanowiono wykonać przez entrepryzę pod osobistem zwierzclmictwem p. Koste- 

 necklego, przyczem naczelnikiem robót mianowano inż. Kwicińskłego, a prowa- 

 dzącym — inż. Ćwikła. 



§ 3. Wykonanie robót i ich slan obecny. ') 



Po przeprowadzeniu studyjów uzupełniający cli i szczegółowem zbadaniu 

 rzeczywistego stanu rzeki, okazało się, że kierunek linij normalnych, podany 

 w projekcie p. Kosteneckłego, w zupełności odpowiada wymaganiom technicznym 

 i może być ostatecznie przyjętym; mając jednak na względzie, że większa wklęsłość 

 linii regulacyjn(^j u smoka wodociągowego nietyłko sprzyjać będzie utrzymaniu 

 stałćj i znacznćj głębolcości koryta przy wylocie smoka, lecz nadto pozwoli skró- 

 cić ogólną długość rur ssących i tern samem zmniejszyć koszty przy ich układaniu, 

 postanowiono liniją normalną przybliżyć w tern miejscu do lewego brzegu i nadać 

 j^j kierunek wskazany na fig. 45. 



Ponieważ w programie robót regulacyjnych pod Warszawą, postawiony 

 był w pierwszym rzędzie warunek prędkiego i prawidłowego zaopatrzenia w wo- 

 dę wodociągów, należało więc przedewszystkiem sprostować koryto rzeki tak, żeby 

 prąd główny, omijający w danój chwili wylot smoka, który się znajduje na wy- 

 pukłym brzegu mielizny, skierować wzdłuż tego brzegu i wywołać jego podmy- 

 wanie. 



') Szczegóły poniżej przytoczone zakomunikował mi p. Naczelnik robót, inż. Kwiciński. 



