— B — 



1° Des longitudes. L'impression de la longitude Ga?- 

 bris-Zurich-Pfsender est terminée, et la jonction avec 

 l'Autriche obtenue. Nos collègues Messieurs Plantamour 

 et Hirsch vous diront où en sont les jonctions, en partie 

 exécutées, en partie projetées, avec l'Allemagne et avec 

 la France; ces travaux compléteront la partie astrono- 

 mique de notre tache. 



2° Des triangulations complémentaires et du calcul des 

 angles. Lors de notre dernière séance, nous avions pu 

 concevoir l'espoir que les travaux exécutés dans le cou- 

 rant de l'année 1876 suffiraient pour compléter les ma- 

 tériaux, de façon que les calculs de compensation de 

 toutes les stations fussent terminés ce printemps, et que 

 l'impression des observations pût être commencée; cet 

 espoir ne s'est pas réalisé. Les résultats des calculs, 

 dont vous avez pris connaissance par circulaire, ont 

 montré que sur les 63 triangles il y a non seulement 

 trois graves erreurs, provenant de fausses directions 

 visées, mais que, pour 17 autres triangles, la clôture 

 n'est pas satisfaisante; il faudra, par conséquent, faire 

 dans plusieurs stations des observations complémen- 

 taires et la publication doit encore être renvoyée. 



L'objet principal de notre séance actuelle doit être 

 de discuter et de décider les mesures à prendre à ce 

 sujet; et sans vouloir préjuger la discussion, je crois 

 que vous serez d'accord avec moi sur l'obligation qui 

 nous incombe de liquider enfin cette partie de notre 

 tâche, dans laquelle, par suite d'une organisation in- 

 suffisante et défectueuse à l'origine, nous avons ren- 

 contré tant de difficultés; nous devons par conséquent 

 consacrer nos ressources en premier lieu à ces travaux 



