— 15 — 



ligne du Rhin. Il nous faudra attendre l'achèvement de ces 

 différents calculs de réduction, avant de publier la 6^ livrai- 

 son, qui pourra cependant paraître dans le courant de l'hiver. 



Nous avons fait, au commencement de septembre, une nou- 

 velle comparaison des deux mires à l'étalon de Berne, sans 

 leur trouver une variation sortant des limites habituelles. 

 Malheureusement, M. Steiger n'a pu commencer les travaux 

 de cette année que dans la seconde moitié de juin, ayant dû 

 faire un service militaire de six semaines. La Commission 

 n'ayant pas siégé ce printemps, nous avons, M. Plantamour et 

 moi, décidé que l'ingénieur commencerait par le nivellement 

 de la ligne Berne-Thun-Meyringen-Brlinig-Lucerne. Le nivelle- 

 ment de cette ligne, d'une longueur de 140 kil. environ, exi- 

 gera 3 à 4 mois, qui mèneront à la fin de septembre ou au com- 

 mencement d'octobre; l'opération simple entre Bellinzona et 

 Chiasso (55 kil.) pourra au besoin être exécutée encore dans 

 le courant de l'automne. » * 



Comme cette question dépend essentiellement du temps qu'il 

 fera en automne, la Commission laisse à MM. Plantamour et 

 Hirsch le soin de décider s'il conviendra d'envoyer encore l'in- 

 génieur au ïessin au mois d'octobre. 



M. Siegfried demande que la liste des repères secondaires 

 établis sur la ligne du Rhin, entre Stcckborn et Stein, lui soit 

 communiquée, afin qu'il puisse les faire graver avant qu'ils 

 soient détruits. M. Hirsch s'engage à fournir cette liste sans 

 retard. * 



La Commission examine les dépenses probables qu'on peut 

 prévoir pour les travaux dont l'exécution, dans le courant de 

 cette année, vient d'être décidée, et elle arrive à distribuer la 

 somme disponible de la manière suivante : 



* c'est fait par envoi du 20 juillet. 



A. H. 



