190 В. Никитннъ. Геологич. изслѣд. цкнтр. группы дачъ Верхъ-Исет. зав. 



руду главнымъ образомъ третьяго сорта, т.-е. съ содержаніемъ только около 3% и въ 

 меньшемъ количествѣ 2-го сорта, т.-е. съ содержаніемъ около 57о' Еще болѣе убогимъ 

 представляется гнѣздо, прилегающее къ гнѣзду развѣдочной шахты съ запада. Нако- 

 непъ, работы нашей южиой развѣдочной шахты опредѣлили въ сѣверной части совер- 

 шенно особаго вида темнобурую глину съ содержаніемъ въ і7о — 2%. залегающую въ 

 змѣевикахъ и предсгавляюпі,ую тотъ интересъ, что паправленіе ея не совпадаетъ съ 

 направленіемъ главнаго руднаго поля, а пересѣкаетъ его. Въ южной части развѣдоч- 

 наго штрека опредѣлена рудоносная змѣевиковая брекчія, но съ очень малымъ содер- 

 жаніемъ и малой мощности, причемъ въ концѣ работъ она совершенно вытѣсняется 

 желѣзистыми глинами и наконецъ, скопленіями бураго желѣзняка. 



Работы на горизонтѣ 13 саженъ были начаты позднею осенью 1904 года. При- 

 шлось остановиться на этомъ горизонтѣ, а не на 14 саженяхъ, отвѣчающихъ горизонту 

 довольно сильно развитыхъ старыхъ работъ изъ Григорьевской шахты, потому что по 

 слабости нашихъ водоотливныхъ устройствъ и тѣснотѣ Демидовской шахты намъ при- 

 шлось раздѣлить отливъ и изъ Демидовской шахты передавать воду въ Григорьевскую, 

 куда былъ спущенъ второй насосъ: работы на этой шахтѣ подошли къ Демидовской 

 не на 14, а уже на 13 саженъ. 



Работы на верхнемъ горизонтѣ показали намъ, что къ югу отъ Демидовской 

 шахты разсчитывать на руды нельзя, это подтвердилъ и осмотръ старыхъ работъ изъ 

 Григорьевской шахты, почему наши работы здѣсь мы закончили и развивали только къ 

 сѣверу отъ Демидовской шахтЫ: Къ іюню мѣсяцу 1 905 года эти работы были закоп- 

 чены. При этомъ длина основного развѣдочнаго штрека на горизоптѣ 13 саженъ 

 достигла 50 саягенъ (фиг. 145), а сѣть дополнительныхъ поперечныхъ и продольныхъ 

 выработокъ достигла въ суммѣ около 60 саженъ. Сверхъ того за это время не только 

 начаты работы на послѣднемъ основномъ горизонтѣ, проектированномъ планомъ развѣ- 

 дочвыхъ работъ, т.-е. на горизонтѣ 1У-ти саженъ, но и доведены здѣсь до 36 саженъ 

 длины основного развѣдочеаго штрека и 22 сажёнъ протя?кенія дополнительныхъ выра- 

 ботокъ. Встрѣченныя болѣе глубокими работами руды характеризовались большимъ 

 постоянствомъ залеганія, болѣе ровнымъ, но и болѣе убогимъ содержаніемъ. 



Хотя программа работъ на 19 саженяхъ не была еще выполнена, основной 

 штрекъ не достигъ еше предположенной длины 50 саженъ, но „такъ какъ 14 саженъ, 

 оставшихся еще непройденными сѣвернымъ забоемъ мало обѣщали намъ новаго, об- 

 щее же протяженіе произведенныхъ развѣдочныхъ выработокъ 450 саженъ, превысило 

 400 саженъ, которыми мы задались, израсходовано было уже около 23247 рублей, 

 т.-е. только немногимъ меньше смѣтныхъ 24030 рублей и, наконецъ, во времени 

 уже давно наблюдался перерасходъ, то я рѣшилъ прекратить развѣдочныя работы, 

 оставиЕъ только очистныя ')• 



Не считая очіісгныхъ. 



Послѣ того рудніікъ проработалі. очень недолго п въ сентябрѣ 19)5 снова былъ заюплевь. 



