ANALES DEL MINISTERIO DE FO^IENTO. 
205 
El capital suscrito asciende ála cantidad de. 
Lo cobrado 
i 195,000 00 
118,507 45 
Por cobrar 
El Gobierno ha pagado á la Empresa como subven- 
ción hasta 31 de Diciembre de 1880 i 
Importa lo gastado en la construcción de la via 
hasta la misma fecha i 
$ 76,492 55 
$ 736,000 00 
$ 1.200,531 67 
Kilómetros de via herrada » 
Terraplenes en construcción 
Alcantarillas y puentes de hierro y piedra ter- 
95 
12 
minados 
152 
Los principales puentes son : 
El de A meca de 10 metros, sostenido por trabes de hierro en 
orma de doble T y estribos de mampostería. 
El de Reyes en iguales condiciones que el anterior, y como este 
halla situado entre los 58 y 59 kilómetros. 
El de Ozumba de mayor importancia es de 18 claros, y se ha- 
a sostenido por diez y nueve pilares cuyas alturas dependen de 
s diferencias de nivel del suelo. De estos pilares once son de 
ampostería y ocho de fierro asentados sobre basas de mami)os- 
tería. Los pilares de hierro, en forma de pirámides truncadas, 
itán construidos cada uno con diez y seis rieles de 7 metros de 
longitud y 7 pulgadas cuadradas de sección trasversal. Todo el 
sistema está perfectamente ligado con tirantes de hierro que dan 
al puente la mayor soüdez. 
DURMIENTES. 
Recibidos 
Tendidos sobre el camino 
Existencia por colocar ... 
Contratados 
190,000 
147,000 
43,000 
80,000 
RIELES. 
Recibidos hasta hoy 
Colocados en la via . 
Existencia 
46,228 
28,028 
18,200 
TORNILLOS, CLAVOS Y PLANCHAS DE UNION. 
Planchas recibidas 
Tornillos 
Clavos 
101,701 
452,000 
1.300,000 
