562 
ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
La longitud que sacará este socavón desde el punto en que 
está comenzado hasta el corte de la veta, que según los cálculos 
del Sr. Eomero, resultará de 135 metros, y las obras que en ella 
conviniera dar para establecer ventajosamente la comunicación, 
serán el objeto de medidas especiales. 
Esta obra, pues, será la que, juntamente con las ántes mencio- 
nadas, deben dar i)rincipio á los trabajos, y ser por consiguiente 
la base del presupuesto de gastos que liay que erogar en su eje- 
cución. Dichas obras, expresadas en un resúmen general, son 
las siguientes: 
1"^ Eebajes en el tiro para facilitar la entrada y los trasportes. 
2^ Cuele del tiro para avanzarlo respecto de las demás obras 
del laboreo. 
3^ Cuele de dos frentes á hilo de veta para formar el primer 
cañón de prolongación, ó el piso número 1. 
4^ Ai)ertura de los primeros cruceros de disfrute. 
Eespecto de estas obras conviene hacer una advertencia. 
En las primeras semanas no pueden emprenderse por falta de 
espacio; pero cuando las frentes estén suficientemente avanza- 
das, deben desde luego comenzarse. 
Como el presupuesto de gastos debe referirse á un período de 
tiempo determinado, tomaré para hacer esta referencia, un tercio 
de año, ó sean 17 semanas, en cuyo tiempo se habrán colado por 
término medio 30 metros en cada frente del cañón, lo que permi- 
tirá abrir seis cruceros. 
Aunque en los primeros dias no debieran considerarse estos 
trabajos, los hago figurar i)orque el costo de su ejecución puede 
aplicarse á ciertos aumentos en destajos, merma de fierro, em- 
pleo de pólvora, y otros no previstos y debidos á aumento en la 
dureza de la roca, ó á trabajos preparatorios á mayor profundi- 
dad, cuya conveniencia resulte notoria á juicio del director de 
los trabajos. 
5^ Apertura de la lumbrera á dos cabos. 
6^ Desatierre y limpia del socavón. 
1'^ Cuele del socavón. 
S"^ Fortificación de mampostería y madera, comprendiendo en 
esta iiltima la compra y colocación de escaleras. 
