363 — 
(le donde sacamos: 
? ^ = v'' =3,45 
n fi íi _L 0.25 1 
0.6 
v= 1-857 
Q = S V =80'"^22 
Esta cantidad Q es, pues, la que debemos dejar salir por el 
3 
vertedero, y según la fórmula ya empleada, tenemos: Q=l,8Lli 
Si suponemos li=l™20 para el espesor de la capa de agua que 
80 
pase por el vertedero, resultará L ""^~g"^^^yV^ ^ 
por tanto construiremos un vertedero de 40" de largo. 
Los cálculos para la albafiilería de la boca-toma y de los 
muros de resguardo del canal, constan de una hoja separada, 
3 
siendo 5786"° el total de albañilería. 
VI. 
Presupuesto de la obra. 
El cálculo de los desmontes se acompaña separadamente y 
3 
asciende á 2808152"" de desmontes, sin contar los 35 kilómetros 
del canal del Ñuto á Negritos. Calculando que un peón pue- 
3 
da hacer 4"* diarios en esta clase de trabajos, lo que podrá con- 
seguirse con una buena organización, necesitaríamos 702,000 
jornales para terminar el canal hasta el mar, ó sean tres años 
de trabajo con mil peones constantes. 
El presupuesto general será el siguiente: 
Canal principal hasta el mar S/. 868791,80 
Canal hasta Negritos 35 kilómetros. . » 29575,00 
Paso de las quebradas » 209800,00 
Boca-toma y muros del canal » 115720,00 
1223886 80 
10 7„ Administración .... 122388', 60 
S/ 1346275,40 
